]1石畳のある家-7天気は曇りコンクリート打設にはこの時期にしては最高!丁寧に打設することが出来ました。今後コンクリート温度が急上昇しないように散水を行い温度管理行います。つれづれ石畳のある家-6基礎配筋検査を行いました。鉄筋は設計図書に基づいてきれいに配筋されていました。工事による葛・塵などもなく、清掃もされていました。コンクリート打設の準備が出来ました。締まったコンクリとが打てるようにしたいと思います。つれづれ石畳のある家-5基礎部工事の進捗状況です。鉄筋及び型枠工事が完了しました。これから配筋・型枠検査を行います。再生クラッシャーランを厚さ12cm敷き詰めます。その後、基礎下から湿気が上がらないようにポリエチレンフィルムを敷き詰めました。周りは、基礎の立ち上がりのラインが直に行くように捨てコンクリートを打設し墨出しをします。つれづれ石畳のある家ー3現場での遣り方検査(建物の配置)を行い設計図書との確認を行い及び設計GLの位置を決定する。前面道路高が道路拡張後30cm低くなる。そのため建物のGL設定を道路に合わせるが今回の建物の床高が+30cmである。道路が出来るまでの敷地排水計画を行わなければならない。問題は、後日検討することにして建物の漉き取りを開始。つれづれ石畳のある家-2今回の現場はスロースタート。現場監督さんがミスのないように慎重です。昔から「木組み」や「気を組む」などといわれてきました。昨今の木造建築に於いてプレカット工法や簡素で大量生産しやすい工法が主流になってきました。気を引き締めて!棟上げ時、きれいなフレームは完成時もきれいです。メッセージを入力してください。