昨日、ル・ミトロン高知高須店さん仕上げ作業、コンセント取付でした。動力コンセントオーブン用電源配線この入線カバーからの配線工事について、打ち合わせの時に「天井から露出配線でいいですよ!」と言われたんですが壁の中を通すとスッキリしましたね。搬入に向けての準備が整いました。今日は、搬入が終わった夕方に参上します。昨日が厨房、今日が店頭をクロス屋さんが壁紙を貼ってくれました。厨房は予定通り、床の長尺シート貼りです。いざ、点灯いい照度を確保できました。店舗の照度、推奨は500lx~800lx位とされてます。※参考にいうと、800lxというと細かい手元の作業の明るさです。いい具合の明るさ・・・これが難しい。個人の「明るさ」感覚というのが若干違います。オーナーさんに気にいってもらえたら、うれしいですね。だめなら・・・そのための秘策もあります。明日の工程、キチッとやりましょう。本日、クロス屋さんが壁紙を貼ってくれました。厨房からスタートでした。(明日、店頭のスペースを貼ってくれるそうです。)床は、ビニール素材の長尺シート(フローリングの仕上げに用いる長いプラスチック製のシートの事、とにかく水に強い素材)を貼ります。床の作業の時には「電気工事屋」をはじめ、他の業者は現場に入れません。それを考慮して・・・できる所を仕上げていきます。厨房の照明を取付けました。既存設備の再利用です。弊社で預かってました。コスパよくするように努めます。完成に向けて、現場も明るくなれば作業もはかどるでしょ的なイメージです。クロス屋さんの作業の横では、気をつかうので「こそーーっと」取付けておくことにしました。壁紙貼った横から、電気屋が器具つけていったら、追っかけるみたいでいやですよね。業者さんへの気配り、大事ですよね。完成に向けて、一歩一歩です。「ル・ミトロン高知高須店」様の内装工事が進んでおります。内装工事屋さんが天井、壁を夕方までに貼ってくれました。翌日からクロス屋さんが作業に入るとのことで、電気屋として開口しとかなきゃと気合い入れて、バチバチと追い込みました。