新築工事が進んでいます。工事は、岐阜県中津川市に本社を構える(株)中島工務店にお願いしています。9月11日、中島工務店のプレカット工場にて、木材検査を行いました。検査には、住職ご夫婦、建設委員の皆様にも立ち会っていただきました。確認はもちろん、化粧材の節や杢目の状態を見ながら、使用する位置、向きを決めていきました。小さな節が混ざってはいるけど、こちらのほうが杢目が面白い」そこで、その場で多数決!ところが見事に半々。次第に面白い杢目に愛着が湧いてきた!ので、満場一致で後者に決定。木材の検査が終わり、次はプレカット工場で木材を加工します。その間に現場では、砕石パイルによる地盤改良工事と基礎工事を進めました。現場にて、砕石パイルの載荷試験、鉄筋の配筋検査、コンクリート受入検査を行いました。台風等の悪天候が続き、工事は若干遅れ気味ですが・・・余裕をもったスケジュールでスタートしているので、完成までには遅れも解消できそうです。11月には天候も落ち着き・・・いよいよ、6日から建て方を開始しました。本堂を手がけてくれた大工が現場に再集結。手際よく作業が進んでいます。現在は、屋根の下地を施工中。来年の春には完成する予定です。「客殿庫裡新築の実感が湧いてきましたよ。完成が楽しみです」と、笑顔の住職ご夫婦です。6月もっと一覧を見る設計行脚<菅野企画設計のコラム>所長BlogスタッフBlog菅野企画設計Facebookページ菅野企画設計Instagramページ菅野企画設計Pinterestページ当社事業案内パンフレットをご希望の方に進呈いたします。お電話または上記メールフォームからお申し込みください。当社事業案内パンフレットをご希望の方に進呈いたします。