T棟は、内部造作が始まりました。石膏ボードを2重に貼るのですが、ここではその石膏ボードの間に遮音パネルを挟みます。裏側にゴムを貼ったボードで、4方のジョイントには専用のコーキングをして、空気の漏れを遮断します。界壁は、屋根裏いっぱいまで施工する必要があり、隙間を作らない細かな作業が性能に出ます。貸事務所徳島市T棟2018年12月30日日曜日つまえる名西I棟、鉄筋組みつまえるハウス名西I棟は、鉄筋組みが終了。配筋検査と防蟻土壌処理を行い、ベースコンクリートを打ちました。右側の斜めに入っている管は、後で水道の配管を通す為の、紙製のスリーブ管です。基礎工事が終了しました。前後に電動のシャッターが付く間取りで、通り抜けできるようになっていて、袖壁のある横側には窓と収納棚を設置します。T棟は、外部の構造面材の取り付けが終わり、アルミサッシ枠を取り付けています。南側は壁をオーバーハングさせて、縦横に連結した滑り出し窓を付けて、外装をデザインします。妻側には、事務所に引き違い窓と高所窓を、その右奥は水廻りで、縦滑り窓を付けました。外部は屋根が葺けて、防水シート貼り中。順調に工事が進んでいます。貸事務所徳島市T棟2018年12月27日木曜日スキップ徳島市Z棟、足場解体スキップハウス徳島市Z棟は、外装工事が終わり、外部足場を解体しました。外構工事も、早速始まりました。内部は水廻り床のCFフロアも貼れて、設備器具を取り付けています。電気や水道の引き込み工事も終わり、間もなく建物が完成します。内部床下の給排水の配管を行いました。外部排水管は、下水への接続も終了。整地と片付けをして、基礎工事が終了しました。基礎下地の砕石を敷きました。現在は外周の型枠を立てました。2棟同時に工事を進めていて、この後、鉄筋組みを始めます。徳島市で、A様邸の車庫を建築させて頂くことになりました。ここへ木造軸組み構造のガレージを建てます。基礎工事にかかりました。普通の住宅と同等以上の頑丈なベタ基礎です。徳島市A様邸車庫2018年12月23日日曜日つまえる鳴門市K棟、型枠解体つまえるハウス鳴門市K棟は、立ち上がり部分の型枠を外しました。土間コンを打設しました。この後、建て方までの間に、建物内部と外部の水道配管を行います。T棟は、構造用の面材を貼り始めました。こちらは内部間仕切り壁で、筋交いにかわって構造用の面材を必要な所に貼っていきます。外部廻りは全てに面材を貼ります。この面材で建物の揺れを抑える強度を持たせるので、下地材の大きさや留め釘のピッチなどが細かく決められています。貸事務所徳島市T棟2018年12月21日金曜日スキップ徳島市Z棟、外装工事スキップハウス徳島市Z棟は、外部コーキングをしています。外壁のジョイントやサッシ廻りに養生テープを貼って、コーキングを入れていきます。外回りはほぼ終わり、現在、共同廊下や階段室の内部を施工しています。外装工事も終盤で、間もなく外部足場が外れます。スキップ徳島市Z棟2018年12月20日木曜日つまえる名西I棟、基礎工事着工つまえる名西I棟は確認申請が下り、基礎工事を始めました。外周部分から掘削をしています。ここは、30坪ほどの2棟の建物を並べて建てます。基礎工事は2棟を同時進行で進めていきます。T棟は、屋根下地の造作ができました。下葺き材のアスファルトルーフィングを敷きました。青のテープは、風でルーフィングが飛ばされないように貼った、プラスティックの補強材です。貸事務所徳島市T棟2018年12月18日火曜日つまえる鳴門市K棟、立ち上がりコンクリートつまえるハウス鳴門市K棟は、コンクリートを打ちました。翌日には、天端をレベラーモルタルでキレイに仕上げました。現在は、コンクリートが硬化するのを待っています。まえるハウス鳴門市K棟2018年12月17日月曜日スキップ徳島市N棟完成スキップハウス徳島市N棟は、外構工事最後の駐車場ライン引きを行いました。広い区画をとり、停めやすい駐車場です。駐車場番号を入れました。これでスキップハウス徳島市N棟の工事が完了しました。順調に工事が進み、予定よりも少し早く完成できました。貸事務所徳島市T棟、建て方2日目で、建物の形が分かるようになってきました。1階は6台の乗用車がゆっくり停められる駐車場スペース。2階は大空間の事務所と水廻りです。天井には屋根を支えるために、背の高い梁がたくさん入っています。