]2018年9月30日日曜日スキップ徳島市Z棟、基礎工事終了スキップハウス徳島市Z棟は、基礎工事が終了しました。周りをキレイに整地して、基礎工事が終わりました。手前が深基礎になっていて、仕上がり時には敷地奥と手前で、70センチの高低差を付けます。スキップ徳島市Z棟2018年9月29日土曜日スキップ徳島市N棟、外壁貼り終了スキップハウス徳島市N棟は、外壁貼りが終了しました。こちらの建物は、北側道路なので、玄関ドアが北側に付いた間取りです。こちら側には、この後、アクセントの帯と、玄関上に庇が付きます。陽当たりの良い裏側の南面に、ベランダを配置しています。外壁貼りに続いて、ジョイントのコーキング工事も、早速始まりました。立上り部分の型枠を組んでいます。真ん中が洋室、右側はベランダで、壁の通りを確認しながら、立てた型枠を固定していきます。アンカーボルトを所定の位置に固定して準備完了。この後、コンクリートを打設します。スキップ徳島市Z棟2018年9月27日木曜日つまえるハウス徳島市O棟の外部完成の様子つまえるハウス徳島市O棟、外部の仕上がりの様子です。アプローチには、インターホンと表札、郵便受け、宅配ボックスが一体となったエントランスポールを設置。ウッドデッキのテラス屋根には、高さ調節のできる物干し金物が付いています。裏の勝手口側には洗濯物干し場。テラスには目隠しパネルを装備して、ご近所さんとの視線を遮ります。今年4月の、1棟目の基礎工事着工から、予定通りの5か月半で完成。工事中にはすでに全棟入居予約を頂いていて、間も無く、お引越しが始まります。まえるハウス徳島市O棟2018年9月26日水曜日つまえるハウス徳島市O棟完成の様子つまえるハウス徳島市O棟、完成の様子、続いて2階です。階段を上がってすぐ、左はトイレ、右側が大収納の入口、正面は3階への階段です。天井高1.4mの大収納は、12畳の広さ。大収納の形は奥へL型となっていて、そこへ効率よく配置した窓は、物を置いても使えるように、天井へ付けています。その上の3階はバルコニーのある寝室と、子供室が2部屋。各部屋の収納が、隣の部屋との間仕切りになっています。限られた建物全高の中で、3階の天井高を高くとるには、骨組みに工夫が必要で、床組みや小屋組みの構造をよく考えて、計画する必要があります。まえるハウス徳島市O棟2018年9月25日火曜日つまえるハウス徳島市O棟完成つまえるハウス徳島市O棟は、すべての工事が完了しました。その仕上がりの様子です。LDKには、南側のウッドデッキにつながる掃き出し窓で、たくさんの光と風が入ります。したダイニングスペースと、人造大理石トップの対面キッチンは食洗器を装備。調理家電や水屋のスペースも充分にとっています。キッチンの後ろは洗面脱衣室で、家事動線も良く、1坪タイプのユニットバスには、フルオートの給湯器と暖房換気乾燥機を装備しました。まえるハウス徳島市O棟2018年9月24日月曜日スキップ徳島市N棟、内部造作終了スキップハウス徳島市N棟は、内部造作工事が終了しました。こちらは2F洋室で、8畳+ロフト8畳のゆったりした空間です。収納もタップリで、1坪のウォークインクローゼットもあります。この後、設備や電気の確認を行い、内装工事に入ります。スキップ徳島市N棟2018年9月23日日曜日スキップ徳島市Z棟、配筋検査スキップハウス徳島市Z棟は、鉄筋組みが終了し、保証会社JIOの配筋検査を受けました。鉄筋の太さや間隔、補強筋の施工状況など、細かくチェックしていただきます。この後、白蟻の土壌処理と、コンクリートを打ちを行います。スキップ徳島市Z棟2018年9月22日土曜日つまえるハウス徳島市O棟、駐車区画ラインつまえるハウス徳島市O棟は、駐車場の区画ラインを引きました。現地で実際に駐車して決めた寸法を、下書きしています。そこへラインを引き、各棟名も入れました。駐車動線や取り回しなどを配慮して、より駐車し易いように、幅に余裕を持たせた寸法で、各棟2台づつと、来客用2台の区画をとりました。まえるハウス徳島市O棟2018年9月21日金曜日スキップ徳島市Z棟、鉄筋組みスキップハウス徳島市Z棟は、鉄筋を組み始めました。工場で成形と溶接加工した鉄筋を搬入。外周の型枠組みと並行して、鉄筋を組んでいきます。こちらの現場も、お天気の悪い日が続き進捗を心配しましたが、現在9割ほどまで鉄筋が組めて、配筋検査とコンクリート打ちの日程にちょうど間に合いました。スキップ徳島市Z棟2018年9月20日木曜日つまえるハウス徳島市O棟、アスファルト舗装つまえるハウス徳島市O棟は、アスファルト舗装を行いました。下地整地を行ってから、お天気が良くない日が続いたので、四日後の天候回復を待っての舗装工事です。舗装専用の重機を使って、アスファルトを敷いていきます。丸一日の舗装工事の作業でした。まえるハウス徳島市O棟2018年9月19日水曜日スキップ徳島市N棟の外壁工事スキップハウス徳島市N棟の外装工事は、現在外壁を貼っています。この建物は、石目調の外壁を選んでいただきました。1枚の大きさ、縦45センチ、横幅3mの材料を下から積み上げるように貼っていきます。3mごとにある横のジョイントには、予め下地材を入れて補強。コーキングのバックアップの役目をする、金属製のハットジョイナーも裏当てに挟みます。スキップ徳島市N棟2018年9月18日火曜日スキップ徳島市Z棟、基礎工事再開スキップハウス徳島市Z棟は、水道配管の埋設が終了し、基礎工事を再開しました。下地の砕石を敷いています。写真奥は共同廊下になる場所で、部屋内より一段下がるので、下地高さも、その分下がっています。スキップ徳島市Z棟2018年9月17日月曜日つまえるハウス徳島市O棟の外構工事つまえるハウス徳島市O棟は、外構工事がもうすぐ終わります。最後の工事、アスファルト舗装工事中で、下地砕石の締固めをしています。前に大きな木でもあったのか、一部地盤の柔らかい所があり、その部分には砕石にセメントを混ぜて固めました。敷地全体の締固めが終わると準備完了。この上にアスファルトを敷きます。まえるハウス徳島市O棟2018年9月16日日曜日スキップ徳島市N棟、スキップ階段造作スキップハウス徳島市N棟は、スキップ部分の階段造作を始めました。水廻りから洋室へ上がる階段とこちらは、洋室からロフトへ上がる階段で、ともに1.2mを6段で上がります。造作工事も終盤で、予定通りの今月末に終わります。鳴門市で新しい現場、つまえるハウス鳴門市K棟が始まります。駐車場に使っていた敷地に、つまえるハウスの戸建てを1棟建築します。建築に先立ち、アスファルトを解体して、地盤調査を行いました。調査結果は良好で問題なし。12月初旬着工、3月ご入居の予定で、現在確認申請の準備中です。