徳島市T様事務所は、玄関壁の左官塗りを始めました。全体に下塗りをかけました。塗り壁をする場所は2カ所。こちらの壁はブルーの上塗り。R壁の方は白の上塗りで仕上げます。鉄箱自体を沈めていきます。底盤コンクリートを置いて、その上に浄化槽を設置。2019KG棟スキップ2019年6月28日金曜日スキップ徳島市KG棟、浄化槽埋設スキップハウス徳島市KG棟は、浄化槽埋設工事を始めました。掘り方にかかりました。1m少し掘ると、下から地下水が湧き出てきました。2019KG棟スキップ2019年6月27日木曜日スキップ徳島市KG棟、境界基礎工事スキップハウス徳島市KG棟は境界基礎の工事を始めました。東側は水路との境界の位置に土留めコンクリートを設置します。写真は、境界位置を出す為の捨てコンクリートです。この上に正確な境界ラインを付けて、工事を進めていきます。南側には、隣地との境界基礎をつくります。2019KG棟スキップ2019年6月26日水曜日スキップ徳島市A棟、外装下地スキップハウス徳島市A棟の、3棟目と4棟目は、外装下地の造作をしています。ベランダはFRP防水が終了し、サッシの取り付けも終わり。外壁下地のタイベックシートを貼り始めました。長雨の前に、外装を囲う作業を優先して進めています。T様事務所は、外構工事を始めました。外周のフェンス基礎などから工事を始めました。隣にある貸事務所との取り合いを確認しながら、一緒に外構工事を完成させます。徳島市T様事務所2019年6月24日月曜日スキップ徳島市T棟、敷地測量スキップハウス徳島市T棟は、測量図と寸法が違っていないか、現地で確認しました。各方向の境界ピンを確認して、これを基準に、レーザー距離計で測量図と照らし合わせかくにん。ここにはスキップハウス8戸を建てる予定で、この後は、確認申請図面の作成に取り掛かります。2019KT棟スキップ2019年6月23日日曜日スキップハウス徳島市KG棟、試し掘りスキップハウス徳島市KG棟は、浄化槽の試し掘りを行いました。この現場は水位の高い地域なので、埋設工事に先立ち、状況を確認します。実際に浄化槽を設置する場所を掘っていきます。1mほど掘り進むと、砂の層になり、1,5mで下から水が吹いてきました。土質が砂で、水の勢いが結構あるので、埋設工事は鉄箱などの準備をして臨みます。2019KG棟スキップ2019年6月22日土曜日スキップ徳島市A棟、8戸建て方スキップハウス徳島市A棟、8戸の建て方を行いました。一日目は1階の梁を組み、2階床合板を貼りました。こちらも、すぐに粘着シートで床全体を養生。鉄骨階段もレッカー車を使って、このタイミングで設置します。約2時間で、木造の骨組みに接続。スキップ徳島市A棟2019年6月21日金曜日スキップハウス徳島市A棟、建て方スキップハウス徳島市A棟は建て方を始めました。夕方には2階の梁まで組めました。翌日には下葺き材のルーフィングが敷けました。これからは雨の時期なので、外装もシートで養生しながら、工事を進めていきます。T様事務所は、器具付けが終わり、美装工事を始めました。床の養生ボードを外し、清掃をしています。美装工事の後、最後の仕上げ工事を行います。外部では、外構工事も始まりました。徳島市T様事務所2019年6月19日水曜日スキップハウス徳島市KG棟、地盤調査スキップハウス徳島市KG棟は、地盤調査を行いました。建物が建つ位置の5カ所を測定。数日後に出た調査結果は、非常によく締まった地盤で、全く問題なし。標準のベタ基礎で、工事を進めていきます。2019KG棟スキップ2019年6月18日火曜日スキップ徳島市A棟、建て方準備スキップハウス徳島市A棟は、建て方の準備が出来ました。8戸の方の建物は、1階の柱を立て、スキップ部分の梁を組みました。低い方が洋室の床梁、高い方はロフトの床梁です。4戸の方は、外部足場の組み立てが終わりました。こちらの建物から先に建て方を行います。特殊な重機でコンクリートを砕き、小さくして搬出しました。最後に整地と締固めを行い、解体工事が終了しました。2019KT棟スキップ2019年6月16日日曜日スキップ徳島市A棟、3、4棟目スキップハウス徳島市A棟は、3棟目、4棟目の木工事を始めました。4棟目の4戸の建物は、木材搬入と、土台敷きを行いました。土台の外周部は糸を張って、部分的な歪みが出ないように、土台位置の微調整をしていきます。3棟目の8戸は、土台敷が終了して、1階建て方の準備を始めています。