結果は、、、2019/08/09こんにちは、りょうです。先日、東電に問い合わせしていた進捗状況ですがようやく返答が来ました。結果は予定通り8月末までに設計が完了するとの事。シャントリアクトルという特殊な機材を設置するため用地交渉があり用地交渉が終わってから発注となり機材の納期は6ヶ月と先は長そうです。進んでいる?ようですが担当者から感じる適当感漂うオーラに「ホントに大丈夫か?」と不安を感じます。問題出てきそうですがなんとか系統連系出来るよう頑張って行きたいと思います。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。防犯カメラと赤外線センサーが設置されてます。POST東電から電柱設置依頼の連絡が来るこんちは、りょうです。(新しいウィンドウで開きます)火災保険無事に承認されました!!こんにちは、りょうです。(新しいウィンドウで開きます)スイッチングHUBの故障は分かりにくいですこんにちは、りょうです。自宅に設置しているスイッチングHUBを交換しました。(新しいウィンドウで開きます)遠隔監視無事に稼働!!と思いきや、、、こんにちは、りょうです。(新しいウィンドウで開きます)東電連系へ少し前進しましたこんにちは、りょうです。