]2019年7月31日水曜日つまえる徳島市EN棟、鉄筋組み終了つまえるハウス徳島市EN棟は、2棟ともに鉄筋組みが終了しました。瑕疵担保保険の配筋検査も無事合格。この後は、ベースコンクリート打ちです。徳島市T様事務所、ロールスクリーン徳島市T様事務所は、掃き出し窓にロールスクリーンを取り付けました。機能部が隠れるように天井を掘り込み、間接照明も取り付けました。外部にはシェードも付き、西からの陽射しの強さに合わせて、両方を段階的に使います。事務所スペースには、機能的でホコリが付きにくい縦型のブラインドを付けました。徳島市T様事務所2019年7月29日月曜日スキップ徳島市KG棟、基礎コンクリートスキップハウス徳島市KG棟は、コンクリート打ち始めました。周りのベースコンクリートを打ちました。お風呂入口の仕上がりの高低差を小さくするため、下地を一段低くしています。電気の引き込み線を引くための電柱を敷地内に立てました。前面道路にある電柱から、この新しく立てた電柱を経由して、建物に電線を引きます。新しい電柱付近は駐車場になるので、区画線位置の駐車に邪魔にならない所にたててもらいました。新しいガレージハウスの現場が始まります。板野郡で新しい現場ガレージYG棟が始まります。2019YG棟ガレージ2019年7月26日金曜日つまえる徳島市EN棟、鉄筋工事開始つまえるハウス徳島市EN棟は、鉄筋組みを始めました。基礎の形に合わせて工場で加工された鉄筋を搬入。外周に打った捨てコンクリートに、建物の位置を正確に出して、これから鉄筋を組んでいきます。基礎工事は2棟一緒に工事を進めていきます。T様事務所は、工事が終わり完了検査を受けました。写真は、確認申請機関の徳島市の検査の様子。窓の大きさや位置、換気機器などが、提出した確認図面の通りに仕上がっているかを見ていただきました。給水箇所確認や、水道メーターの位置から配管に圧力をかけて、建物内の水漏れを検査していただきました。どちらも問題なく合格して、着工からの全ての検査が終了しました。貸事務所徳島市T棟2019年7月24日水曜日スキップ徳島市KG棟、鉄筋組みスキップハウス徳島市KG棟は鉄筋組みが終了しました。ここのところ雨の日が多かったですが、無事に鉄筋が組み終わりました。配筋検査も合格して、この後はコンクリートの工事に移ります。2019KG棟スキップ2019年7月23日火曜日スキップ徳島市A棟、造作工事スキップハウス徳島市A棟の、8戸の建物も造作がだいぶ進みました。部屋の形が出来上がりました。洋室、ロフト部共に約8畳の広さです。ロフトの下は、水廻りが纏めて配置されています。徳島市T様事務所、駐車場ライン徳島市T様事務所は、アスファルト敷きが終わり、駐車区画のラインを引きました。事前に決めた図面の寸法で下書きをして、実測と確認した後、ラインを引いていきます。工事は、一時間ほどで終了しました。徳島市T様事務所2019年7月21日日曜日つまえる徳島市EN棟、基礎工事開始つまえるハウス徳島市EN棟は、基礎工事に着工しました。2棟並んだ建物を同時に進めていきます。現在、ベタ基礎下地の砕石敷きと締固めをしています。南側の境界は上部のフェンスが設置して、キレイに出来上がりました。T様事務所は、駐車場の舗装工事を始めました。敷地全体をキレイに整地した後、下地の砕石を敷いて、ローラーで締め固めます。アスファルト工事の重機を搬入。約3m程の幅ごとに、仕上げのアスファルトを敷いていきます。徳島市T様事務所2019年7月19日金曜日スキップ徳島市KG棟、基礎工事再開スキップハウス徳島市KG棟は、建物内の水道配管埋設が終わりました。水廻りの各設備位置に配管を立ち上げています。外周の捨てコンクリートを打ちました。このあと、鉄筋組みの工程に移ります。2019KG棟スキップ2019年7月18日木曜日つまえる徳島市EN棟、浄化槽埋設つまえるハウス徳島市EN棟は、浄化槽の埋設工事を行いました。戸建て住宅の浄化槽は、小さな5人槽を建物ごとに埋設します。ここは地下水の多い地域ですが、少し標高が高いので、標準工事で埋設出来ました。工事は順調に進み、今日一日で2棟とも埋設できました。2019EN棟つまえる2019年7月17日水曜日スキップ徳島市A棟、階段造作スキップハウス徳島市A棟は、8戸の建物の方も内部造作が大分進んできました。壁の石膏ボード貼りがほぼ終わり、内部階段を架けています。写真は、1層目の水廻りから、2層目の洋室へ上がる階段。こちらは、3層目のロフトへ上がる階段です。両方とも、1.2mスキップした床を繋ぐ、6段上がりの階段です。T様事務所の外構工事は、植栽を始めました。建物の西側に、落葉樹を植えました。夏の陽射しを軽減して、冬は葉が落ちて暖かい陽を取り入れます。西側に並んだ掃き出し窓には、外にシェード、Low-Eガラスに熱線反射フィルム、内側にロールスクリーンを取り付けて、何重にも陽射しの対策をしてあります。徳島市T様事務所2019年7月15日月曜日スキップ徳島市KG棟、水道配管スキップハウス徳島市KG棟は、水道管の埋設をしています。建物内へも排水管を引き入れておきます。建物内の排水管の立ち上げは、各設備機器の排水位置へ、正確に出しておきます。水道配管が終った後、基礎工事を再開します。徳島市T様事務所、フロアコンセント徳島市T様事務所は、事務スペースの床にコンセントを付けました。床に机の配置をして、﻿フロアコンセントを取り付けていきます。この下には床暖房が入っているので、ユニットを傷つけないよう、慎重に場所を決め、穴を開けました。コンセントと一緒に、LANケーブルを通す配管も、サーバーから各机の場所へ通しました。徳島市T様事務所、ロールスクリーンスキップ徳島市KG棟、基礎コンクリートスキップ徳島市A棟、電気引き込み新しいガレージハウスの現場が始まります。