現場の直ぐ近くの”幸悦”も旨かったし、臼杵は当たりのラーメン店が多いのかも。寒風吹きすさぶ寒い1日。昨日完了した第2工区では、早くも屋根下地のボード張りがスタート。クレーンを使っての作業が済んだ第1工区は、建物の建ち直しとボルト本締めを実施。建物の中央に見えるのはエレベータ室入り口。第1工区のそれぞれの建物。基本的に第2工区の建物と左右対称。図面上では2Cで母屋が通るハズでしたが、エレベーター室の壁が少々前に出ている為、干渉する個所を現場にて改修。屋根材は瓦なので荷重受けの為に溝鋼をケミカルアンカーにて壁面に固定。口は丁度軒先が突き出ているので、頭が当たらない様に部分的に母屋の出が短くなっています。若干のタッチアップと建て方2日目が雨だったため、梁にドロが付着してしまっているので、その掃除を行って鉄骨工事は完了予定。予定の期間より1日早く工期を短く出来そうです。