監理報告2017/12/23本日引渡し・取り扱い説明を行いました。7月に始まり今まで約5ヶ月ほど各専門工事業者の力を合わせて完成へ向けて走り続けてきました。おかげ様で晴れてこの日を迎えることができました。ご協力心から感謝いたします。これからお施主様の生活によりこの住宅がどのように変化して行くのかとても楽しみです。今日で一区切りですが、逆に始まりでもあります。これからも末長く宜しくお願い致します。2017/12/20最終仕上げの様子です。建具調整とガラリ取り付けを行なっております。2017/12/17設備設置工事の様子です。し、内部建具取付の様子です。2017/12/15内部・外部タイル貼り、Pタイル・フロアタイル貼りの様子です。2017/12/14寝室クロス貼り、照明器具取付、タイル・左官仕上げが進んでおります。タイル割付等の確認をしました。2017/12/13内部クロス、Pタイル施工の様子です。カラーガラス発注に伴い採寸を行いました。2017/12/08内部パテ処理の様子です。2017/12/07内部塗装、クロスパテ処理が進んでおります。箇所の確認をしました。2017/12/03お施主様と現場打ち合わせの様子です。クロス、塗装色等の確認をしました。2017/12/02木塀用束石入れの様子です。設置位置等を確認しました。