水盛遣方HIROGALIE植田モデルハウスいよいよ着工です。水盛遣方という建物の位置や水平を正確に出す工事です。今後の工事のためにもとても重要です。基礎工事1基礎工事に入りました。基礎を施設するために土を掘っています。基礎工事2基礎の型枠工事中です。よる配筋検査が行われます。基礎コンクリート打ちベースコンクリート打ちをしております。職人さんが生コンの空気を抜きながらトンボを使い平らしていきます。基礎工事3基礎立ち上がりの型枠を設置しています。立ち上がり部分にもしっかり鉄筋が組まれています。建物を支える基礎の強度はこうした部分から確保されています。基礎工事4基礎立ち上がり部分にもコンクリートが打設されました。これで基礎工事は完了です。基礎の断熱も一緒に施工されています。据付と床合板の施工しています。同時に防蟻処理もしっかりとしました。まもなく建て方工事が始まります。建て方工事1本日は建て方工事です。写真は11時ごろの様子です。2階まで進んでいます。建て方工事217時ごろの様子です。大工さん6人でここまで進みました。小屋組みまで完成し外壁の下地を施工しています。断熱材HIROGALIE植田では断熱材がついている下地を使用します。下地と断熱材が同時に施工ができることで現場の効率がアップします。工事は着々と進んでいます。防水シート屋根に防水シートを施工しました。16.2019年10月01日サッシサッシの取り付けが始まりました。大工さんは重量のあるサッシを軽々と持ち上げ、慣れた手つきで取り付けていました。屋根のガルバリウム鋼板の施工が終わりました。透湿防水シート外壁にタイベックという透湿防水シートが貼られました。「透湿」で湿気を通し木材を常に乾燥状態に保ち「防水」で水の侵入を防ぎます。軽くて耐久性にも優れてます。外壁仕上げをしてしまうと見えない部分になりますがしっかり施工をしています。屋根の断熱施工が完了いたしました。隙間なくウレタンの断熱材が吹き付けられています。家の気密性を測定する「気密測定」を行いました。機械で室内を負圧状態にさせて測定します。数字が小さいほど高気密で毎度1.0より良い数値が出るようにしてきました。軒天の施工をしております。石こうボード石こうボードの施工をしております。石こうボードは耐火性に優れています。23.2019年10月21日フローリングフローリングの施工が始まりました。外壁のガルバリウム鋼板の施工が始まりました。写真ではブラックに見えますがギングロという色です。25.2019年11月05日ユニットバスユニットバスを設置しています。階段が設置されました。傷がつかないようすぐに養生します。今まではハシゴで上り下りをしていましたがこれでやっと安全に上り下りができるようになりました。おしゃれなデザインでありながら圧迫感のないスケルトン階段です。取り付けをしております。ハイドア(天井まで高さがあるドア)なので、一般的なドアと違い下がり壁が無い分とてもスッキリしてみえます。外壁2リシン吹き付けが完了いたしました。29.2019年12月17日アトリエアトリエのタイルが施工されました。足場が撤去され外観があらわになりました。31.2019年12月20日キッチンダークブラウンのキッチンが設置されました。石膏ボードのつなぎ目やくぎが打ってある箇所をパテ処理しています。このように壁や天井をたいらにしてからクロスを貼っていきます。33.2020年01月12日クロス1写真は2階の子供室です。2階から順次クロスが貼られていきます。ハイドアで下がり壁や見切りが無いので天井のクロスを貼るのはとても大変なようですがきれいに施工されていました。職人さんありがとうございました。外構工事1外構工事が始まりました。家具の搬入が完了いたしました。外構工事2外構工事が進んでいます。広い土間スペースが内と外をつなぐ縁側。注文住宅リビングの吹抜けから明るさと気配を。除く)物件情報イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。