admin建築施工管理の仮設計画の建て方、3つのポイント!ツイートシェアはてブLINEPocket仮設工事の計画を立てる上で重要な3つのポイントについてお伝えします。仮設工事は、1ゲート、2事務所や休憩所、3、足場、4クレーンやリフトの揚重設備、5車両や動線計画などの工事用の施設の設置計画です。この与えられた環境の中で、いかに効率的に工事を遂行できるかが、仮設計画に関わってきます。そのため、仮設計画は施工管理士の重要な仕事になってきます。最初に書くシナリオになります。現場を管理するものが設計したほうがより進めやすい環境を構築できるので、しっかりと作れるように慣れることが重要です。仮設計画を立てる上で重要になってくるのが、場内スペースを有効に活用すること。工事の利益にたいして費用対があっていること。環境への配慮ができているかということです。場内スペースの有効利用スペースは限られています。その中で有効的に配置をし、業務が遂行しやすいようにはどこに、なにをおいたらいいのか、実際の運用と合わせて考えていかなくてはなりません。工事が終了したらいらないものなので、自社でもつよりはリースでの利用やレンタルしたほうが安くなる場合が多いです。1つのプロジェクト内だけではなく、事業の運営方針と関わってくる部分でもあるのです。費用対にあうことがだけが重要ということではありません。近年ではエコや環境への配慮が重要視されています。それは工事する建物だけではなく、こういった仮設施設も同様に対象になります。多くの工事現場で作業員の安全を確保するために足場が必要とされています。現在使用されている足場の目的は、1安全な作業員の場所をつくること。2風邪や雨などの気象条件の遮断の2つです。上記をもとに、足場の設計における重要なポイントついてまとめました。スペースを十分にもち、足場がくずれるあらゆる可能性を考慮して設計する必要があります。作業内容に合わせたスペース十分なスペースがなければ安心して作業にとりかかることができません。安心してとりかかれる十分な足場を設計しましょう。風が吹いても大丈夫な設計を考えましょう。台風で足場が崩壊してしまったケースも過去にはあります。実際に計画ではどうにもできなかったけれど、つなぎを補強するなど現場の作業員が工夫を凝らして乗り切るケースもあります。体重が重いと崩壊する設計では困りますし、想定の人員が同時にのっても大丈夫な計画にしましょう。工事をはじめるにあたり所定の工事の計画の届出をだすことが義務付けられています。これは外部の会社に委託できるものですが、根本を理解しておくために一度はしっかりと経験する必要があるでしょう。10m以上)高さ31mをこえる建築物の建設・改造・解体があることおわりにいかがだったでしょうか?工事の前から建築施工管理の仕事は始まっています。前準備をしっかりとおさえて、工事を進めやすい環境を作りましょう。年収UPさせる!土木/建築・施工管理のお仕事を無料検索(全国の求人情報)年収UPさせる!土木/建築・施工管理のお仕事を無料検索(全国の求人情報)「今より年収をUPさせたい。「サービス残業が辛い。「休みがない/連勤が辛い。」などを感じている方は、転職すべきタイミングです。現在、日本の施工管理人口は減少傾向にあるので、施工管理として転職すれば、今より年収の高い・労働条件が良い会社から内定をGetできる確率がかなり高いからです!しかし、中には間違って年収の低い・労働条件の悪い会社に転職してしまい、後悔している人もいます。その理由は、転職前に情報収集を行っていないからです。良い会社があるにも関わらず、面倒くさいという理由で、あまり探さずに転職を決めてしまっているのです。そこで私は施工管理のお仕事の検索サイトの利用をオススメしています。・入社後に後悔したくない方は、ぜひ一度利用してみることをオススメします。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト建設施工管理の機械選定の3つのポイント建築施工管理の損益管理で重要な4つのポイントRECOMMENDこちらの記事も人気です。