堤体のコンクリート打設開始は、昭和34年9月であった。最盛時には、コンクリートの打設で月間最大量147,314.5m3、1日最大量8,653m3という驚異的な記録を達成している。発電所をできるだけ早期に稼働させるため、ダムの完成を待たずに一部湛水を行い、発電を開始するという方式がとられた。コンクリート打設中の35年10月に湛水開始、11月には発電所の通水を開始、翌36年1月には発電の一部営業運転を開始している。ダム本体のコンクリート打設には、堅固な鋼製型枠を使用した。