壁に付いている植物を削っているところです。シーリング補修を行う箇所にプライマーを塗っているところです。屋根の上のシーリング補修を行った後です。破風板の継ぎ目のシーリング補修を行った後です。窓周りのモールのシーリング補修を行った後です。バルコニー笠木端末のシーリングを行った後です。月曜日は窓などのビニール養生を行いたいと思います。今日は壁の補修と窓などのビニール養生を行いました。写真は壁のひび割れ箇所に補修材を充填しているところです。バルコニーのビニール養生を行った後です。明日はビニール養生の続きと軒裏の上塗りと壁の下塗りを行いたいと思います。今日は残っていた養生を終わらせて、軒裏の塗装と壁の下塗りを行いました。写真は軒裏の上塗り1回目を行っているところです。軒裏のひび割れ補修を行っているところです。軒裏の上塗り2回目を行っているところです。壁の下塗りを行っているところです。壁の下塗りを行った後です。明日は下塗りの続きと上塗りを行いたいと思います。今日は壁の下塗りを終わらせて、上塗り1回目を途中まで行いました。写真は上塗り1回目を行っているところです。明日は壁の上塗りの続きを行いたいと思います。今日は残りの1面の壁の上塗り1回目を行い、上塗り2回目と付帯部の中塗りを行いました。写真は壁の上塗り2回目を行っているところです。壁の上塗り2回目を行った後です。破風板の中塗りを行っているところです。軒樋の中塗りを行っているところです。軒裏換気口の中塗りを行っているところです。明日は付帯部の塗装の続きを行いたいと思います。今日は付帯部塗装の続きと壁のトップコートを行いました。写真は竪樋の中塗りを行っているところです。破風板の上塗りを行っているところです。軒樋の上塗りを行っているところです。軒裏換気口の上塗りを行っているところです。壁のトップコートを行っているところです。明日は付帯部塗装の続きを行いたいと思います。今日は付帯部塗装の続きを行いました。途中雨が降ってしまったのでお昼までの作業となりました。写真は屋根の板金の中塗りを行っているところです。屋根板金の中塗りを行っているところです。屋根の雪止めの中塗りを行った後です。屋根の唐草板金の中塗りを行っているところです。霧除けの中塗りを行っているところです。物干し竿掛けの中塗りをおこなっているところです。シャッターボックスの中塗りを行っているところです。霧除けの裏の中塗りを行っているところです。窓のモールの中塗りを行っているところです。換気口の中塗りを行っているところです。外灯の中塗りを行った後です。水切り板金の中塗りを行っているところです。明日は付帯部塗装の続きと掃除などを行いたいと思います。今日は昨日の雨で付帯部塗装ができないので、シーリング補修と掃除と散水試験を行いました。写真は窓の上のシリコンシーリングを打ち直しているところです。シリコンシーリングを打ち直した後です。バルコニー手摺根元シーリングを行った後です。窓、サッシの掃除を行っているところです。壁の散水試験を行っているところです。明日は付帯部塗装の続きと壁の手直しなどを行いたいと思います。今日は付帯部塗装の続きなどを行いました。写真は外灯の中塗りを行っているところです。壁に付いていた飾りの中塗りを行っているところです。外灯の上塗りを行っているところです。壁に付ていた飾りの上塗りを行っているところです。屋根板金の上塗りを行っているところです。屋根板金の上塗りを行っているところです。屋根の雪止めの上塗りを行っているところです。屋根の唐草板金の上塗りを行っているところです。霧除けの上塗りを行っているところです。換気口の上塗りを行っているところです。物干しざお掛けの上塗りを行っているところです。竪樋の上塗りを行っているところです。窓周りのモールの上塗りを行っているところです。霧除けの裏の上塗りを行っているところです。シャッターボックスの上塗りを行っているところです。水切り板金の上塗りを行っているところです。明日は各所手直し、取り付け作業を行いたいと思います。今日は玄関の中塗りと各所手直しと取り付けと掃除を行いました。写真は写真を載せ忘れてしまっていた仕上がっているガスメーターです。給湯器の配管テープを巻き直しているところです。室外機の配管テープを巻き直しているところです。壁に付いていた飾りを留めているところです。ライトを取り付けた後です。玄関扉のケレンを行っているところです。玄関扉の中塗りを行っているところです。塗装作業は玄関の上塗り以外完了しました。玄関の上塗りは27日の足場解体の前に行いたいと思います。足場の解体は27日の午後から行う予定です。今日は玄関の上塗りと足場の解体工事が行われました。写真は玄関の上塗りを行っているところです。