ないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。只今18:30今、現場から会社へ帰ってきました。本日の現場は3現場+2現場!1現場は15:00終了予定でその後2班に別れて2ヶ所施工で17:00には終わるはずでした。自分が担当している現場は、マンションの外構工事。側溝班は自由勾配側溝の雑工と埋戻コンクリート。私、ひきいる舗装班は路盤工仕上げ、及び地盤不良ケ所のセメント改良!予定は明日、舗装してラインひいて完了予定!・・・朝から雨、晴れてきたと思うと昼から雨。「いやいや、してないけど「所長が雨の中無理せんで天気のいい時にしなさい!」と言ってくれれば助かるのですが・・・」にやりと笑って建物の中へ入っていきました。思いどおりにいきません!他の現場へ電話したら「降ってない!」「さっき降った!」「移動するのが遅くなります」どこも予定通りにいってないが「こっちに応援に来れないか?」16:00からの応援部隊が4人。裏の120m2ぶんは完了。誕生日:1972/01/30職業:舗装やさん趣味:鉛筆デッサン(プロフィール画像を描いてみました)。ゴルフでとりあえず100きるのが目標!今年度中に石鯛を1匹は釣りたいです。¥273,420,000------------------------~今泉地区は現場代理人はいたが、初めて担当した請負金額が1億円をこえた現場。福岡市の天神の国体道路だった為、夜間規制~工事~規制解除の毎日。繁華街だったためとても苦労した。施工もそうだが今では常識だが書類をすべてPCでつくりはじめた頃でPCとの苦戦思い出。多の津地区で福岡の会社の最後の現場となりました。着工前に何回も交差点を見ながら考え事してました。規制方法と1日の施工数量を出し実行予算をつくるのにかなり苦労しましたが、悩んで考えたぶんだけ現場はスムーズに5日間で完了。イメージどうりに完了です。