(Schedule)スケジュールを把握ししっかり計画する図面・仕様決定から・完成引き渡しまで70%の人たちが家を建てる前に勉強したかったと後悔しています。・キャンペーンなどで期限を切られ、考える時間がなかった(与えてくれなかった)・建築会社が売りたい一心で、見せかけの値段表示や偏った都合のいい情報しかくれなかった(後から言われることが多かった)そんな意見が非常に多いようです。やる気がある人が作り出す家への想いは大きいです。グランプランでは、しっかりと勉強と検討ができるように打合せ期間を5カ月以上設けています。無知からくる不安を確信のもてる安心感に変えていくことこそが、私たちの仕事であり目標です。納得しながら一歩一歩進んでいけるので失敗したとは言われません。住んでからの満足度が高いので建築後も一生のお付き合いが可能となるわけです。行い、グランプランと計画を進めていこうとお考え下さって頂くと「本設計申込み」となります。私たちは決して急ぎません。お客様の、ご希望などのこだわり・不安や疑問などを、コーディネーターと設計士が豊富な知識と経験からベストなアイディアを出して解決していきます。納得のいく間取りや建物の形が決まるまで行います。たくさんのご希望をお聞かせ下さい。間取りと立面が決まった時点で、概算の見積りをご提示します。いただいてからご契約いただきます。本格的な注文住宅では、決めることがたくさんあります。大変な作業ですが、グランプランのお客様はみなさん楽しく打合せをしています。打合せを妥協せず、とことんやるからグランプランが選ばれるとも感じています。住む家だから、細かなところまで納得したいですね。打合せのポイントは、実際に住んでいるのを具体的に想像して現実的になることです。これをやるとどうなるか?先の先まで考えたアドバイスをいたしますのでご安心を。本設計申込みから図面・仕様決定まで概ね3ヶ月かかります。現場打ち合わせ着工してから「やっぱりあそこが......」なんてことはよくあります。決めたことは変えられないと言いたいのが本音ですが、そこは一生に一度の家づくりです。できるだけご希望を反映させる努力をしています。そのためグランプランでは着工後の現場打合せを2週間に一回程度設けています。出来上がっていく家で直接打ち合わせをすれば、これ以上わかりやすいことはありません。最後まで悔いなく家づくりに打ち込めます。現場打ち合わせは工事期間中と同じく概ね5ヶ月かかります。※但し、造成・解体工事がある場合はそれ以上かかる場合があります。工事を行う前に、地鎮祭を行います。神主さんと土地の四方をお祓いし、安全な工事を祈ります。このときに建物の配置を最終確認します。現場立会い工事が着工するとお客様に現場を確認していただきます。工事着工から完成お引き渡しまで約5ヶ月かかります。基礎立ち会い建物を支える大切な基礎・配筋など重要な部分の説明・検査を行います。建物が建ってしまうと、ほとんど見えなくなってしまう場所ですが、とても重要な箇所になります。大工さんたちが朝早くから夕方まで手作業で躯体を作り上げていきます。最後には屋根の下地まで出来上がります。上棟が終わると、上棟式を行います。現場でコンセントや照明の位置を確認するので、実際に使用しているイメージがしやすいです。住んでから、「ここにもコンセントが欲しかった」、「照明のあかりが足りないな」と、ならない為にしっかりと確認していきます。大工さんによる木工事完了時に行います。内部の仕上り状況をご確認できます。これから始まるのは仕上げ工事。塗装されたり漆喰が塗られたりと、ぐっと家の完成度が上がってきます。壁も塗られ、設備も入り、建物工事が完了した時の検査です。お客様の目で厳しくご確認ください。引渡すべての工事が完了し、お引渡しです。長かった打ち合わせをやりきった達成感と、思いどおりの家ができている喜びに浸ります(笑)住宅計画をきっかけに家族の絆がより深まったと多くのお客様に言われます。一生の思い出になる日です。お客様の喜ぶ姿はひとしおで、スタッフもこの日を迎えると自分のことのように喜び、長く大変な打合せや施工の苦労は一瞬で忘れ、次の物件もまた頑張れるわけです。アフターサービス下記の要項にて点検訪問を実施いたします。引き渡し日より、約1ヶ月・6ヶ月・1年・2年・5年・10年で点検訪問を実施いたします。建てた家は全てモデルハウス。実質引渡したら終わりの会社が多い中、グランプランでは、引渡し後でもメンテナンス以外で毎月のようにスタッフが訪れることでしょう。本当に「自分の家のように建てた家」「モデルハウス」なんて思っていたら月に一度も社員がモデルハウスに顔を出さないなんてありますか?住みはじめてからの方が長いですからおつき合いを大事にする会社が長く続く会社だと思っています。