本システムでは、JavaScriptを利用しています。JavaScriptを有効に設定してからご利用ください。本文へスキップします。より平成2年に創設した企業である。ならびにソフトウェア開発業等、多くの企業が入居されているテナントビルである。今回の工事では、築後16年が経過して、故障が頻繁となったビル全体(一部を除く)の空調機である、パッケージマルチエアコンのリニューアルを行った。各テナント執務室における冬場の湿度向上を図るため、単独加湿ユニットを新設した。工程は、テナント様が通常業務を行いながらの「いながら改修工事」で計画し、金曜日の夜から月曜日の朝までというスケジュールの中で進められた。月曜日の朝には空調機の通常運転が必要であったため、各作業工程のスケジュール管理を徹底して行った。工事は、事前のテナント様に対する要望等を施主様と入念に打合せを行い、トラブルもなく計画通り竣工できた。施主様・テナント様・協力業者には大変感謝している。