kuronekoクリティカルパスのオリジナル問題作っちゃいました!→ミニテストへこんにちは、黒猫です。今回は、平成29年度から3年分さかのぼって確認したところ、2級土木・造園の両方で毎年出題されていたネットワーク工程表に関する問題をご紹介します。出題形式はどちらも3年間変わらず、示された工程表の「クリティカルパス(工事に必要な日数)」を求める問題です。苦手意識のある方も多いそうですが、一度表の見方が分かれば得点源になること間違いなしです。No.51下図のネットワーク式工程表に示す工事のクリティカルパスとなる日数は、次のうちどれか。作業内容、数字は作業日数を表す。きですみません(・ω・;)汗そもそも「クリティカルパス」とは、作業開始~作業終了までの最長日数のパスのことです。同時に、その工事の最短日数でもあります。・・・え?説明が難しいです。実際の現場での話はさておき、問題に示されたネットワーク工程表は、余裕とか予備日とか一切無しの超理想的な工程だと思ってください。超理想的な工程イコール、最低限必要な日数、つまり最短日数です。Aが終わったらB、Bが終わったらC、というように作業員全員が同じ作業を順番に行うなら良いのですが(そもそもネットワーク工程表なんて作らないと思いますが)、実際はそうではありませんよね。BとCの作業はあっちとこっちで同時進行、Dの作業はBが終わらないと始められない、など複雑です。それらを考慮した上でネットワーク工程表を作り、クリティカルパスを計算すると、最長日数のパス=その工事の最短日数になります。問題を解いてるうちに私が言ってる意味も分かると思いますので・・・例題の解説に移りますね。当日は問題用紙にどんどん書き込んじゃってくださいね!問題の解き方ですが、それぞれのパスに掛かる日数を考えるよりは、最初から最長のパスだけを計算した方が効率的です。漏れも少ないと思います。基本的には左から右へ、黒ペンで書かれた数字の順に工事が進められます。この工程表では、0から1へと進み、3へ進むには2が終了しなければなりません。(点線は実線のように作業を示すものではなく、このように関係性だけ示します)Bが終了する日とCが終了する日を計算し、より日数の長い方を採用します。(Bが終了する日はA+B=9日、Cが終了する日はA+C=8日)赤ペンで書き込んでいる9と8がそれぞれの計算結果です。Bの方が日数が長いため、9日を採用します(3の右上に9と書いてあるのが採用の目印です)。同じ要領で、5から6へ進むには4が終了している必要があります。5へは3本の矢印が向かっていますので、3通りのパスを計算します。終了するまでに最も長い日数を要するため、17日を採用します(5の右上の17が採用の目印です)。最後にGの作業に4日掛かりますので、クリティカルパスは17+4=21日となります。–もう一問、2級造園の平成29年度(No.36)を解いてみました。6で5を採用、次に5でも5を採用、最後に7で9を採用。クリティカルパスは9日です。この工程表を簡単に整理してみました。最後に他の年度の問題番号をメモしておきますので、類題が解きたい場合はご参照ください。AM大変解り易く参考になりました。お陰でミニテストも難なく全問正解できる程理解できました。AMまる様コメントありがとうございます、励みになります。No.51ですが、選択肢は1.19日2.20日3.21日4.22日とさせて頂いております!おっしゃるように21日が正解で、3となります。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントありがとうございます、励みになります。ネットワーク工程表「クリティカルパス」を求める問題を攻略!大変解り易く参考になりました。お陰でミニテストも難なく全問正解できる程理解できました。この調子で引き続き頑張ってください。