kuronekoこんにちは、黒猫です。うち、学科試験(前期試験:2019年6月2日実施分)の解答を少し解説しながらご紹介していきます。合格基準は「得点が60%以上」なので、24問/40問以上正解で合格です!(2級造園は平成30年度より問題数が50問→40問に減りました。問題21.解答4急こう配では用いられない工法です。問題22.解答4これも何度か出題されている問題です。平成26年の問題27とか。1級造園になるとこれに使う石材の種類まで問われるようですが、2級では名称が分かればOKです。出題分野範囲の広さを象徴するような(と管理人は思っている)問題ですよね。直近で平成29年の問題28とかが似てます。電気工事関係の問題は出ても1問なので、無理だと思ったら捨てましょう。問題24.解答2先ほどの電気工事と混同しないよう注意しましょう。給水工事関係は、深さだけでなく勾配や施工順序などもポイントになります。問題25.解答1詳細はこちらの外部サイトにて。試験レベルであれば、どの書類が設計図書に含まれるか分かればOKです。問題26.解答3計算問題きました♪歩掛100m^2当たり3人/日、期間は7日です。(イ)条件と同じ3人なのでこのまま7日に換算します。→100×7=700(m^2)つまり720m^2は施工不可能となります。(ロ)条件と異なり5人での施工ですので、3分の5を掛けましょう。→100×7×5/3=1166.66(m^2)...つまり1100m^2を施工可能です。問題27.解答1引っ掛かりそうですが、労務計画に安全管理は含まれません。それぞれの内容は参考書等で確認しておきましょう。問題28.解答3剪定枝でも建設発生土でもありませんでしたね~!似たような問題が多かったので流石に捻ってきましたかww最近流行りの問題ですので、要チェックです。こちらの記事をご覧ください。問題29.解答4ネットワーク工程表は確実に出題されると言っても最早過言ではありません!当サイトでもネットワーク工程表について解説した記事は常に人気ランキング上位です。攻略しておきましょう。今回の問題は...3+4+5=12日が正解です。問題30.解答4なるべく経費をかけない考え方は工事現場以外でも役立ちますよ。参考書で疑問点が解決できなければ、会社の同僚や上司に聞いてみると良いかもしれません。問題31.解答3イ、ロまで分かれば正解出来ますね。品質管理の問題は色々と覚える事があり大変ですが頑張りましょう!問題32.解答1数値を変えただけの問題が平成29年度の問題39で出題されている他、幹周については平成30年度(後期)の問題33でも出題されています。計算が苦手~という方はぜひ練習しておきましょう。(案)から2問目の出題ですね、管理人的には計算問題だったらラッキーという感じです。矛盾有りですね...「墜落」は人が落ちる時、「飛来」はモノが落ちる時に使います。問題35.解答2天候に関わらず高さ2m以上なら安全帯は必要です!ビルとかの工事現場を見かけると、ついチェックしてしまいますよね(管理人だけ...!?)。問題36.解答3いくら経験豊富でも1人で作業させてはいけません。作業指揮者を配置しましょう。問題38.解答2工事を行う事自体に問題はありません。県外でも施工OKです。営業所を県外に置く場合には、国交省大臣の許可が必要です。建設業法は金額も押さえておきたいですね、古い参考書を使用している方は改正されているので注意してください。問題39.解答2施工体制台帳に請負金額は関係ありませんので、記載されていなくてOKです。問題40.解答2消去法で2が選べそうです。労働基準法は知っておいて損はありません。/&gt;皆さまは「令和」に慣れましたか?平成生まれの管理人ですが、実は令和に変わった5月1日が誕生日でした。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントありがとうございます、励みになります。ネットワーク工程表「クリティカルパス」を求める問題を攻略!大変解り易く参考になりました。お陰でミニテストも難なく全問正解できる程理解できました。この調子で引き続き頑張ってください。