しようとサーバーに接続中、Oさんから工事状況写真が送られてきたので追加。グッドタイミング!(下の画像)----------------------------上棟!成田駅まで2時間ちょいの移動。小雨がパラつく中、現場は頑張っておりました。ガレージの中で、板金その他打合せ。無事上棟おめでとうございます!。--------------------------基礎工事その2。「富里の家」ようやく基礎工事が終わりました。段差のある土地に駐車場を埋め込んだり、擁壁作ったり、スロープ作ったり、深基礎作ったりしたもんだから、手間のかかる内容になってしまいました。型枠建てこみ擁壁も完成。擁壁と建物基礎の間はスロープのアプローチそして3月13日に上棟の予定です。ちなみに外観の全体像は、こんな感じ。(色合い、仕上げ、もろもろ調整中なので、あえて夜景)。-----------------------------LINEにてOさんからの写真。こっち(東京)は降らなかったのに、雪が!。富里へは月曜に行ってきます。ガレージの壁型枠が外れました!施主のOさん、現場のすぐそばにお住まいなので、LINEで私のもとに状況が届きます。土に埋まる部位は防水を施しています。半地下になるRC駐車場、コンクリ打設前のチェックです。仕上げはコンクリート打放しなので、新品のパネコート(型枠)を使用しています。コンクリ打設の時は、サル50匹連れてくるそうです(笑)←基礎屋さんが言ってます。駐車場躯体が出来たら、擁壁基礎と木造部の基礎へと躯体工事は続きます。厄介な工程の基礎です。スロープ勾配の再設定を行わなければ、、、(備忘録を兼ねて、自分用に書いておく)-----------------------------基礎工事その1道路レベルで半地下の駐車場を設けます。段取りとして駐車場工事を先行します。掘削して捨てコンクリート打ち。