今回の現場は一般住宅を学生専用のシェアハウスに変え利用していこうと考え工事依頼頂きました。どんなリフォームになるのか楽しみです。着工前のK様との打ち合わせも終わり今週解体工事から進めます。今日から解体工事に入ります。解体工事2階から1階水廻りの解体です。タイル浴室はユニットバスに変わり保温なども同時にアップします。明日より木工事に入ります。木工事まずは既存で使用する部分もあるので養生をしっかりしてから作業に入ります。木工事2階床から作業を始めました。押入を無くし部屋を広げます。床補修から間仕切り壁を作ります。ここ数日暑い日が続いていますが村井棟梁も頑張っています。隣の部屋の床下地を進めています。基本真壁の和室ですが畳を撤去してフローリングに変えます。外部では水道などの配管を進めています。出来るだけ火気を使う給湯機などは避け電気温水器を使用する配管に変えています。床下地が終わり仕上げ床を張る段取りに成りました。水平の調節を丁寧に行いました。木工事2階和室の床が張り終わります。畳も良いのですが机ベッドなど家具を置くのにはフローリングの方が使い勝手は良いです。木工事タイル浴室の解体が終わり浴室部分を一部増築し洗面所を広くする工事に入りました。増築した浴室部分の外部をまとめています。これだでユニットバス組立の段取りが出来ました。14.2018年08月07日ユニットバス組立ユニットバスが増築部分に入りました。これから洗面所の木工事を進めます。後はキッチンに移り木工事は完了します。盆前に組立を始めたユニットバスがコーキングを打ち完成します。木工事1階キッチン部分の造作です。ベニヤ板を外しプラスターボード下地に直しクロス仕上げに変更です。断熱材を充填しました。既設は50mm比重10kgの断熱材でしたが100mmの比重16kgに入換えました。外部では左官工事が始まりました。増築した部分をモルタルで仕上げます。電気設備このリフォームではオール電化にすることから引き込み線の張替えが必要になりました。狭い2階の部分から張り替えるので厄介ですが火災などの心配からオール電化に変更です。今日は現場の片付けで今までお世話になった現場を綺麗に片付け次の工事にバトンタッチです。内装も進み台所配管を進めています。キッチンを据付位置を確認し取り付けました。便器の取り付けを進めています。小さい部屋でも取り付けられるコーナー型の便器です。以前はお風呂の中に洗面台があったのですが別に洗面脱衣としてひと部屋にしました。これで使いやすくなったと思います。ユニットバスの蛇口などまとめ通水試験をしました。何処も異常なく快適に使用して頂ける様に成りました。洗面所も同様に明るく清潔感のある仕上がりです。完成1階トイレの完成です。シェアハウスは学生さん対象だそうです。以前とは違い本当に明るく清潔感のあるトイレになりました。完成1階台所はコンパクトで火を使わない安全なキッチンになりました。完成2階キッチン廊下ホールの中にもう一つキッチンがあります。K様が電子レンジまで用意設置しました。至れり尽くせりですね。完成2階洋間タイプの部屋です。エアコンなども完備です。和室タイプの部屋にもエアコンが設置されインターネットとコンピューターも設置されました。私が学生の頃はテレビもやっとの時代でしたが、今は本当に贅沢になりましたね。今回のリフォームはシェアハウスと言う少し違う改修でしたが楽しく工事も進めさせて頂きました。K様には何度も改修工事を頂き本当に感謝しています。これからも今まで通り良いお付き合いが出来るように頑張りますので宜しくお願い致します。定休日/日曜・祝日・土曜(不定休)不動産情報イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。