東大阪の現場は内装仕上げ(クロス貼り)が始まりました。クロスに糊をつけてカットする機械が大活躍します。クロス職人さんがパテ処理しながら次々とクロスを貼っていきます。地域によっては、左官屋さんがパテ処理をして、クロス屋さんがクロスで仕上げていくところもあるようです。今回も柄違いのクロスを数種類で貼り分けしていきます。各部屋の雰囲気を変えていく計画です。東大阪の現場ではOAフロアの施工が始まりました。社長室、執務スペース(事務所)になるエリアには、床下配線ができるように樹脂で50mm床上げします。この中を電気、電話、LAN等の配線を通し必要な場所で立ち上げるのでフロア上は綺麗な仕上がりとなります。明日は、床の仕上げ作業です。仕上がりが楽しみです。東大阪の現場は内装下地(プラスターボード)仕上げが終わりました。内装下地がとても綺麗に仕上がりました。私が描いた図面通りの仕上がり寸法です。LGS100mm下地に、プラスターボード12.5mm張りです。ところどころに見えてコンクリートは、建物の基礎となるコンクリト基礎の一部。ポイントに素地で残しました。こちらの受付カウンター下地も私の描いた図面通りの仕上がり寸法です。外では外壁の施工が順調に行われています。既存建屋の外壁もマットブラックに貼り替えてイメージチェンジ!!現場監督のおやっさんも一生懸命スマホで工事写真を撮影中してました。東大阪の現場ではクロス貼りの準備が始まりました。室内では天井、壁面に下地調整(パテ)が行われています。明日からクロス貼りが始まります。室内の雰囲気が変わります。どんな雰囲気になるのか楽しみです。東大阪の現場で土間(床)工事が始まりました。床の職人さんふたりで次々と床材が張られていきます。OAフロア設置スペースは+60mmで施工。土間(床)が出来上がりました。床の段差はOAフロアを施工するとフラットな仕上がりになるように-50mmで仕上げてます。天井ボードに照明器具の開口が開けられました。足場が撤去され壁の壁下地の最終工事の準備が整いました。外では外壁(サイディング)を取り付ける準備が進んでます。明日は外壁(サイディング)が張られ、H綱が姿を隠します。構造体を見れるのも明日で最後です。東大阪の現場で天井下地の工事が組み終わりました。H綱から照明器具を埋め込むのに必要は有効高85mmを確保。今日から電気屋さんの配線仕込み工事がスタートです。天井の照明器具が取り付けされる場所の開口をつくり補強材を仕込んでいきます。照明器具に使用する配線と、通信線を入れるための空配管が通されます。天井材を張る前に配線工事ができると作業効率がよく短時間で作業が終われます。現場に断熱材(内装用グラスウール)が搬入されました。壁面に断熱材(グラスウール)が詰められていきます。天井にも断熱材が敷き詰められていきます。断熱材(グラスウール)は敷き詰めれれた天井面はボードが張られていきます。工事は工程通り順調に進んでいきます。ご協力いただいてます業者の方々、職人のみなさん、ありがとうございます。東大阪の現場で軽量鉄骨LGSの下地組み工事が始まりました。H綱で建てた骨組みに壁となる下地を造っていく作業です。資材がホイスト(クレーン)に吊られて運び込まれます。プラスターボード(石膏ボード)を積んだトラックも現場に到着しました。資材がホイスト(クレーン)に吊られて運び込まれていきます。こちらは天井になる15mm厚の合板です。屋内の為、防水処理等は必要ありません。今回使用する軽量鉄骨LGSは、H綱の100mmに合わせて同じ厚みの100mmを選択しました。鋼製天井下地などに取付ける場合は、タッピングビスの類または溶接で固定する。ランナー両端部は端部より約50mm内側を固定する。したランナーにスタッドを建てていく作業です。程度とし、スタッドを上、下ランナーに建込む。振れ止めを通し、振れ止めが浮かないようにスペーサーで押さえます。振れ止めを通す高さには穴が開けられてます。床面ランナー下端から約1.2m毎に設ける。LGSの建込み作業も順調に進んでます。明日は天井下地と電気配線の仕込み作業です。東大阪の現場で鉄骨造(S造)の仕上げ工事が始まりました。現場は階段の取付準備が始まっています。ホイスト(クレーン)に吊られて建物に固定されます。立派な鉄骨造が組みあがりました。階段の取付も順調に進んでます。これで鉄骨造の全工程が終了。明日から軽量鉄骨で壁の下地組みの作業です。東大阪の現場で鉄骨造(S造)の工事が始まりました。床の塗装を終えた現場。昨晩から雨が降ってます。朝から床にシートを敷き、ベニア板等で養生を終えたところに鉄骨を積んだトラックを入れました。天井には7.5トンのホイスト(クレーン)が2機設置されています。このホイスト(クレーン)を使い、トラックから鉄骨が降ろされていきます。搬入作業が始まりました。物流倉庫の中に鉄骨造(S造)で120平米の事務所を造っていく工事です。荷物の搬入が終わり、柱を建てるための墨だしが行われています。この作業がとても重要で柱の位置を正確に決めていきます。柱がずれてしまうと建物が真っ直ぐに建ちません。描かれた柱がホイスト(クレーン)に吊られて建てられていきます。次から次へと鉄骨が組まれ建物のカタチが見えてきました。現場監督のおやっさんも施工の管理をしながら一生懸命に施工写真を撮られてます。スマホも大活躍ですね。職人さん達の活躍で鉄骨造の骨組みが出来上がりました。仕上がり寸法も図面通りに納まりました。これで高力ボルトの本締めができます。本日の作業はここで終了。明日は残工事と階段の取付作業です。東大阪のお客さまからご依頼いただいた工事が始まりました。お仕事をいただいたお客さまの会社は「ペットと一緒に笑顔で暮らしたい」をテーマに牧草やペット用品を販売されています。府中市の地元話で盛り上がってます。現場の方は、朝から床の塗り替え作業の準備が始まってます。今日活躍するのは、コンクリート床の表面をダイヤモンドで研磨するこの機械。(ポリッシャーと呼ばれてました。)この機械で500平米の床を研磨していきます。気が遠くなるような作業ですが、作業が始まるとあっという間に床が研磨されていきます。床を研磨している作業風景です。研磨された床はこのようになります。床塗装は古い塗膜が残っていると色々なリスクや不具合が発生して仕上がりにムラが発生してしまいますので、丁寧に行います。床にできたクラックや段差などは樹脂モルタルで補修されます。下地調整材を全体にローラーで施工した後、カラコン用プライマーを塗布していきます。カラコン用プライマーを塗布している作業風景です。床全体にプライマーが塗布され最後の下地調整作業です。この状態で一晩寝かせて乾燥させます。翌日、中塗り・上塗りと作業が進み床の塗り替え作業が完了しました。作業中、あまりにも匂いがキツイので作業写真はこれだけです。屋外待機で遠くから作業を見守ってました。仕上がりは見違えるほど綺麗な床になりました。Comments大阪市北区でタイルカーペットの貼り替えが完了したお客さまのオフィス。続いての工事は、アルミ支柱のガラスを用いたブロックタイプのパーティション。間仕切りを新設するラインの墨出しを終えアルミの支柱がセットされていきます。パーティションの基準となる支柱なので寸法を確認しながら正確に取付されます。中心には木目調シートを貼るための下地パネルがはめられていきます。※シート貼りの作業は後日。位置を決めて迷わず切ることが大切だそうです。続いてパネルの上下にガラスがはめられていきます。全ての作業が終わり、上下にガラスを用いたパーティションが完成しました。視線をパネルで隠しながら、上下のガラスで開放感を演出したアルミ製のパーティション。次回は、真ん中のパネル部分に木目調のシートを貼り高級感を感じるパーティションに仕上げる作業です。Comments大阪市北区に本社のあるお客さまのオフィスをリニューアルさせていただきました。何度か打合せをさせていただき決めていただいたタイルカーペットの貼り替え作業からスタートです。既存のタイルカーペットを剥がすとスチール製のOAフロアが姿を現します。OAフロアに対応したカーペット用糊を施工していきます。床下に配線をするため、タイルカーペットを剥がせて、貼れてをくり返し作業ができる糊です。新しく用意した東リのタイルカーペット/グランドアートGX執務スペースによく使用するGA100シリーズとは違い高級仕様なタイルカーペットです。こちらのお客さま、市松貼りより流し貼りを好まれるので、今回のGX(タイルカーペット)も流し貼りで施工しました。最後に施工する際に逃がした家具を戻して組み立て設置。床材が変わるだけでオフィスのイメージが一新します。RW-WPthemes.。