収納桐板張り中です二階の収納桐板張りが完了となりました。引き続き造作枠取付をしながら壁のボード張りと進んでいきます。本棚造作工事!田中大工さんによる2階の本棚の造作工事が進んでいます。天井石膏ボード張り!田中大工さんによる一階の石膏天井ボード張り作業が進んでいます。石膏ボードは火に強いこと、面の力に強いメリットがあります。家をしっかりと守れるように丁寧に張っていきます!4.2020年01月27日スパンドレル張りです覚新工業さんによる外壁スパンドレル張り工事が完了しました。黒いガルバリウムは締まってみえるのでかっこいい仕上がりになりました!5.2020年01月21日フローリング張り!田中大工さんによるフローリング張りが始まりました!綺麗な見た目になるように考えながら張っていきます。張り終わったところから養生をして傷がつかないようにします。吹き抜けの格子がつきました!田中大工さんによる格子の造作作業が完了しました。階段の据付工事!田中大工さんによる階段の据付工事が完了しました。天井下地!田中大工さんによる天井下地工事が行われています。並行して階段の据付工事も進めていきます。二階床ボード張り!田中大工さんによる内部床ボード張りが進んでいます。床ボードが張り終わり次第、唐松フローリングを張っていきます!10.2019年12月21日ユニットバス据付中です!S.F.Cの坂井さんによるユニットバス据付の作業が進んでいます。通気ラス下取り付け!田中大工さんによるラス下取り付け作業が進んでいます。通気胴縁取り付け!田中大工さんによる外壁の通気胴縁の取り付けが進んでいます。防湿シート張り!田中大工さんによる外部工事も順調に進んでいます。防湿シートを張っているところです。断熱材を張っています!田中大工さんによる外壁の断熱工事が進んでいます。隙間なく敷き詰めていきます!17.2019年11月21日サッシ取り付け中です!田中大工さんによるサッシ取り付け作業が進んでいます。窓開口下地組です!田中大工さんによる窓の開口木下地組が進んでいます。引き続き窓取り付けの段取りが進んでいきます。耐震補強工事中です田中大工さんは筋交い入れから耐震補強金物工事を行っています。屋根葺き工事中です!覚新工業さんによる屋根の板金葺き工事が順調に進んでいます。屋根葺き工事も終わり、恵仮設さんによる下屋足場工事になります。屋根まとめ中です太陽の恵を受けるOMソーラーパネルが据付られる断熱構造の大屋根のまとめ工事を行っています!引き続き防水紙張りをし、1階屋根工事になります。祝!上棟です今日はW様邸の建て方を行いました!前日までの雨が嘘だったかのような気持ちのいい秋晴れの中、棟上げまですることができました。会社パートナーみんなで頑張ります。建て方材料搬入ですいよいよ現場に建て方の材料が搬入となりました。週末は上棟となります!W様よろしくお願いします。伏せ開始です!今日は田中棟梁による土台伏せ~床組・床合板敷き込み作業を行いました。オール木曽檜の土台からはとてもいい香りがしていました。基礎養生です来週の土台伏せ前の基礎を乾燥させる目的で大きなシートで屋根を作って養生をおいています。外部足場組完了です恵仮設さんによる先行外部足場組が完了となりました。安全に建て方作業ができるようしっかりとした足場が組みあがりました。建て方へ向けてプレカット加工の最終段階確認作業を納入パートナーのマルオカさんと打ち合わせを行いました。来月中旬の上棟に向け加工作業が進んでいきます。着工式です!今日はW様の着工式を行いました。W様より私たちの会社を選んでいただいた温かいお話をいただき、社員・パートナー一同さらに気合いが入りました。一緒にお家造りを楽しみましょう♪よろしくお願いいたします。~整地作業まで完了となりました。建て方へ向け現場作業も順調に進んでいます。明日は着工式ですが、よろしくお願いします。今週なかばには完了となります。建て方へ向け材木加工作業が平行して進んでいます。基礎工事完了です船田土建さんによる基礎工事が完了となりました。バトンタッチになります。32.2019年09月04日コンクリート打ち込みです今日は耐圧盤と立上りコンクリートのコンクリート打ち込みを行いました。熟練した技でしっかりと打ち込み作業を行っていきます。養生をおき、内部の立上り工事へと進んでいきます。現場鉄筋検査です今日はハウスGメンによる現場立会い鉄筋検査を行いました。コンクリートで見えなくなってしまう基礎の骨になる部分を設計図通りできているか、基準以上でできているかなど検査をしてもらいます。検査も合格となり、いよいよコンクリート打ちとなります。鉄筋工事完了です!弊社自慢の骨太な基礎鉄筋組工事が完了しました。建物をしっかりと支え続ける為の強固な基礎の骨になる部分です。!船田土建さんによる基礎工事も順調に進んでいます。今日はOMソーラーの熱を蓄える蓄熱土間下の断熱工事を行いました。地中梁の難しい形もパートナーだからできる技術です!明日は鉄筋組工事となります。基礎工事開始です!今日から基礎工事の着工です!船田土建さんによる基礎の掘削工事が始まりました。地鎮祭です!今日はW様邸の地鎮祭を行いました。お盆も過ぎ心地のいい涼しい風の吹く中、床鎮めと安全祈願をしてもらいました。来週からは基礎工事の着工となります。コンセプト行き止まりの無いぐるりと廻れる動線計画はストレスのない住み易さにつながるでしょう。各所に設けた収納スペースや、二階に設けたご家族の図書コーナーがポイントです。OMソーラーと薪ストーブの組み合わせは、佐久市のきびしい冬に効果を発揮します。定休日/日曜・祝日・土曜(不定休)不動産情報イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。