CMがワンチームで完成に導いた“人が集まる”新工場(中編)前のページ123次のページ忌憚のない意見をぶつけ合い課題を乗り越えた「ここまでやるか!」というレベルまで知恵を出し合いました新工場の建設には、補助金が適用されたそうですね。初めから補助金を利用することを想定したプロジェクトではありませんでしたが、福島に建設することが決まってから、補助金を活用することを検討しました。私たちが支援させていただくことが決まった時点で第6次の補助金募集だったのですが、第7次の募集はない可能性が高い、という情報があり、どうしても締め切りを守らなくてはならない事情もありました。当初は既存建物を活用する前提の計画でしたが、最終決定した敷地は、コストが増える要素が多くありました。当初平屋の計画が2階建ての計画になったことに加えて、土地が広くなり、山を造成して平地をつくらなくてはならなかったことも影響していますね。造成に伴い想定外の調整池も造ることに......。2020年夏にオリンピックを控えていることで、資材や人件費が高騰していたという背景もありました。予算の妥当性を認めてもらうためにも、とことん削るとどのような建物になるか伝わる資料をつくりました。倉庫部分は一部区画をスケルトンにしましたし、荷物を上げ下ろしするトラックヤードの屋根を小さくするような案もありました。私たち、山下PMCさん、設計・施工さんのみんなで「ここまでやるか!」というレベルまで知恵を出し合いました。私どもからは、コストがかかる・かけるべき部分とその理由をきちんと説明させていただきました。明るい雰囲気で、くつろげる内装になっている。雨でも濡れずに作業できる幅広いトラックヤード。Reserved.PAGETOP。