設計コンセプト広々としたLDKを中心に、吹抜けを通して2階とも繋がる大きな空間を構成しています。パッシブエアコンの採用により、冬は足元からの暖房、又、夏は天井からの冷房となる、とても効率的で快適な全館冷暖房を計画しています。祭事が始まると風も止み、穏やかな青空のもと厳粛に執り行われました。安全に気を付け工事を進めて参ります。結果が思わしくなく、地盤改良工事を行いました。建物をしっかりと支える強固な地盤を造りました。本格的に基礎工事が始まります。!耐圧盤部の防湿シート敷きから、私たちの自慢の骨太鉄筋組工事が完了しました。建物をずっと支え続けてもらう大事な基礎の骨の部分です!明日は現場立会い検査となります。現場鉄筋検査です!今日は、住宅保証機構の現場鉄筋検査を行いました。コンクリートで見えなくなってしまう部分ですので、設計図通り基準以上で施工されているか現場で細部に渡り検査を受けます。検査も合格となり、返し型枠工事から来週はコンクリート打ちとなります。着工式です!今日はI様の着工式を行いました。式の中でI様より長い時間をかけて家造りを検討され、弊社をお選びいただいた理由などをお聞きし、会社・パートナー一同さらに気合が入りました!みんなで一生懸命家造りをさせていただきますのでよろしくお願いいたします!7.2018年03月19日コンクリート打ちです!今日は耐圧盤・外周部の立上り基礎のコンクリート打ちを行いました。気温はだいぶ暖かくなってきましたが、健全なコンクリートになるようしっかりと養生を行います。内部型枠工事中です養生で囲っていたシートをとり、引き続いて内部の立上りコンクリート型枠工事が始まります。型枠工事が終わるとコンクリート打ちとなります。外周部埋め戻し工事ですしっかりと養生を置き、外周部の型枠外しから埋め戻し工事が進んでいます。平行して玄関部・犬走りコンクリート部の砕石~鉄筋・型枠工事となります。コンクリート打ちも完了し、最後の内部土間コンクリート打ちを行いました。来週型枠を外して、整地し基礎は完了となります。外部設備工事中ですミヤモリサクスイさんによる外部の給排水配管工事が進んでいます。天候にも恵まれ順調に作業が進んでいきます。今週末まで配管工事となります。伏せ開始です!いよいよ今日から田中大工による土台伏せ作業が始まりました。オール木曽檜の土台からはいい香りがしていました!天候にも恵まれ順調に土台作業から床下断熱工事へと進んでいきます。先行足場完了!恵仮設さんによる建て方の先行足場組が完了しました。安全に作業ができるようしっかりとした足場が組みあがりました。屋根葺き段取りです!大工さんによる屋根の通気工事も完了し、覚新工業さんの屋根材荷上げ~屋根葺きへと作業を進めていきます。筋交い入れ中です田中大工は1.2階の本筋交い入れを行っています。木の上下・裏表を確認しながら、丁寧に木曽檜の筋交いを入れていきます。大屋根板金葺き完了!覚新工業さんによる大屋根部分の屋根葺きが完了しました。引き続き下屋部の屋根葺きへと進んでいきます!屋根葺き工事が完了すると恵仮設さんによる下屋足場組となります。断熱工事中です!田中大工による窓開口下地工事から断熱工事へと進んでいます。青い養生シートも外れ家の外観の様子が見えてきました。引き続き防湿シート工事から軒天の下地工事へと進んでいきます。防火軒天材張り中です田中大工は2階屋根の軒天の下地組を行いながら防火軒天材張りを進めています。今週末より一度造作材の加工作業に入ります。内部電気配線です内部では松沢電気さんによる電気配線工事が始まっています。仕上がると見えなくなってしまう配線部分だからこそ正確に丁寧に配線作業を進めていきます。断熱サッシ取付中です田中大工はYKKの断熱樹脂サッシの取り付けを行っています。引き続き外壁の下地工事を進めていきます。太陽光パネル据付です!石井瓦工業さんによる太陽光パネルの据付工事が完了しました。大切な屋根の上に取り付ける工事ですので、確実丁寧に作業完了させました。22.2018年05月31日ベランダ防水下地工事中です田中大工は2階ベランダの防水下地工事を行っています。基準で定められた勾配や高さなどを確認しながら正確な下地を造っていきます。明日はベランダFRP防水工事となります。造作材加工中です!田中大工は内部で使う造作材の加工作業を進めています。1枚1枚木の表情やくせを見ながら使う場所を考えながら加工作業を進めていきます。来週は現場に戻り外壁モルタルの下地板張り作業となります。24.2018年06月06日ラス下張り進んでいます田中大工による外壁部のラス下張りが進んでいます。足場はありますが、窓や外壁の感じも見え、外観をイメージすることができます!来週は外部のまとめ~いよいよ内部造作となります。破風板金工事です今日は覚新工業さんによる破風板の板金巻き工事を行いました。屋根と同色の色で引き締まった印象になりました!引き続き軒樋取付け工事を行います。第三者検査です今日は住宅保証機構の現場検査を行いました。検査機関より外部の検査員に来てもらい何十項目もある施工箇所を基準をすべて満たしているか検査してもらいます。検査も合格となり、内部造作工事も本格的に進めていきます。27.2018年06月16日ユニットバス据付中!内部では、S.F.Cの坂井さんによるユニットバスの据付作業が進んでいます。会社の住設工事を一手に担うパートナーさんです!丁寧に手際よく組み上げ作業をしていきます。階段工事中です!田中大工は階段の据付作業を進めています。階段板の見えなくなってしまう部分まで細部にわたり、大工の匠技で加工をしながら1段1段組み上げていきます。29.2018年06月26日1階天井ボード張り中!田中大工による1階リビングの天井下地組~ボード張りの作業が進んでいます。引き続き洋室の天井工事となります。壁下地組中です造作材の加工作業から現場での壁下地組作業が始まりました。来週からは1階の檜無垢フローリング張りが始まります。外部では遠藤左官さんによる外壁モルタルの防水紙~アミ張り作業が進んでいます。モルタル壁の骨になるアミ張り作業を丁寧に進めていました。32.2018年07月13日2階収納部造作中!2階ではウォークインクローゼットの桐板張り工事が進んでいます。調湿作用のある桐板で収納部はすべて張っていきます。木曽檜の床材です!1階では田中大工による木曽檜フロアー張りが進んでいます。木曽檜らしい木目と香り、生き生きとした節がとても綺麗です!養生してしまうので張り上がりがみえるのは完成時となりますが、楽しみにしてください。外壁モルタル下塗り開始!外部では、遠藤左官さんによるモルタル下塗り作業が始まりました。モルタルで汚れないようしっかりと養生をし、いよいよ塗り始めです!35.2018年07月24日モルタル下塗り中です遠藤左官によるモルタルの下塗り作業が進んでいます。匠の技で垂直の壁に綺麗にモルタルを塗っていきます!36.2018年07月30日2階杉板張り中です田中大工は2階洋室の杉板張りを行っています。節のない木目の美しい杉板を1枚1枚色味をみながら丁寧に張り進めています。37.2018年08月01日モルタル仕上げ塗りです今日は遠藤さんによるモルタル壁の仕上げ塗りを行っています。造作家具加工中です田中大工は造作収納家具の製作を進めています。既製のものとは違い、大工さんが現場の寸法にピタッと合うよう隙間なく製作していきます。!I様の家で神棚で使う木曽檜の無節一枚板です。長さは230センチも巾も36センチあるものです。90センチ程の板はよく使いますが、ここまで幅広の長さのあるものはなかなかありません。木曽の市場から直接買える会社の自慢の一枚板です!田中大工に加工をしてもらい、取付けしていきます。!外部の塗装工事も始まりました。クリハラギケンさんが軒天のパテ下地~塗装工事を進めています。来週はジョリパッドの吹付け工事へと進んでいきます。外壁吹付け中ですクリハラギケンさんによる外壁の吹付け工事が順調に進んでいます。今週で外壁塗装工事は完了となります。階段手摺取付!1階の造作工事もほぼ完了となり、田中大工は階段の手摺取り付けを行っています。手摺も大工さんの手造りです!直接手に触れる部分なので指のかかるところや手摺を丸く加工して磨くなど、使う人の事を考えて取付け作業を行います。造作完了検査です!田中大工による造作工事も完了し、今日は中嶋社長による造作完了検査をしてもらいました。田中棟梁も一緒に立ち会いながら、細部に渡り検査を行いました。来週からは内部の仕上げの工事へと進んでいきます。外部足場解体です外装の工事も完了し、今日は恵仮設さんによる外部足場の解体工事となりました。メッシュシートも外れきれいにお化粧が終わった外観が見えました!引き続き外部の仕上げ工事となります。内装工事スタート!インテリア魚住さんによる内装のクロス工事がスタートしました。綺麗な仕上げのために幾重にもパテで下地処理を行い、仕上げのクロスを貼り始めます。内装工事完了です!インテリア魚住さんによる内装工事が完了となりました。内壁の仕上げも終わり、照明や住設機器の取り付け工事が始まります。完成まであと少しです!!47.2018年09月18日システムキッチン据付開始!いよいよ内部の仕上げ器具工事となりました。今日はS.F.Cの坂井さんによるキッチン据付工事が始まりました。住設機器を一手に担うパートナーの職人さんです!手際よく丁寧に組み上げていきます。濡れ縁工事中ですリビング・洋室前の濡れ縁工事を田中大工が工事を進めています。オール木曽檜で天然由来の自然塗料を塗ってありますので、メンテナンスも簡単です。座るにもちょうどよく使いやすい濡れ縁になると思います!49.2018年09月26日クリーニングです!すべての工事が完了し今日はクリーニングとなりました。作業が終わった所からピカピカになっていく様子はさすがプロのクリーニング屋さんです!明日は内藤建商さんの網戸入れ・サッシ調整となります。完成検査です今日は中嶋社長による完成検査を行いました。すべてが仕上がったところでお客様目線で細部に渡り検査をしてもらいました。週末は完成見学でお借りいたしますが、よろしくお願いいたします。完成内部です!南から北まで抜けた大きなリビングダイニング空間です。大きな窓は空気の通り道で、とても気持ちのいい風が入ってきます。リビングの上部は大きな吹き抜け空間で開放的です。パッシブエアコンと高断熱仕様の住宅内部は1階も2階も同じ温熱環境で快適に過ごせます。1階の床には木曽檜の無垢フロアーを贅沢に使っています。完成外観です!大きな屋根には大容量の太陽光発電が搭載されており、エコキュート・パッシブエアコンと自給自足が十分にできる性能があります。白を基調とした外壁とベランダや濡れ縁で木曽檜を使いやわらかい外観となっています。住宅とも繋がりをもったシャッター付きの駐車スペースは、雨の日や雪の日暑い夏の日も快適に作業が行えるスペースとなっています。周りの住環境にも調和した外観に仕上がりました。53.2018年10月07日お引渡式お引渡式を行いました。「丁寧に造っていただきました。離れていましたが安心してお任せ出来ました」とI様。長い間お世話になりました。これから娘様のお住まい建築に入らせていただきますが、また心を込めて施工させていただきますので、引き続きよろしくお願い致します。今後とも長いお付き合いをお願い致します。ありがとうございました。54.2018年10月07日お世話になりました最高の秋晴れの中、本日I様にお引渡しさせていただきました!社員パートナー一同みんなでI様にご満足いただける住宅が出来たと自信を持ってお渡しさせていただきました。これからは家守りとしてまた永いお付き合いよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。定休日/日曜・祝日・土曜(不定休)不動産情報イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。