地下車庫の家9.15着工から約10ヶ月、いよいよ完成となりました。通常の木造2階建て(40坪程度)の工事期間は約4か月程度ですので倍以上の期間がかかった事になります。下の写真は着手前のものです。このような斜面の土地でもアイデア次第で快適な住まいを造ることは十分可能なことなんです。ご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。|9.11内部の照明設備等の取付けが完了しました。LDKはキッチンから床まで全てホワイトのコーディネイトです。写真3枚目は可動間仕切り収納です。お子様が成長した後にこの収納ボックスを部屋の間仕切りとして使用することができます。ハンドル操作により上下するキャスターが付いていますので移動もラクラクです。|8.9外壁のサイディング工事が完成し、足場が外れました。外部はブラウンカラーがポイントとなり、シックで落ち着いた仕上がりとなりました。道路からのアプローチ階段も完成しました。|7.27内部壁のプラスターボード貼りがまもなく完成です。プラスターボードとは石膏を固めた板で、両面に厚紙を被覆したものです。音を伝えにくいという特性を持っていますのでクロス仕上げの下地材として一般的に使用されます。外壁サイディングの構造は通気工法といいまして、サイディングと防水シートの間の胴縁の厚み分の空間が通気層となります。内部は断熱材グラスウールの施工中です。|6.13筋かいの取り付けも完了し、筋かい金物、柱の接続金物が全て完了しました。金物の取り付け作業だけで2、3日かかるほどです。|6.329日の予定が雨で延期となり今日が建て方となりました。建て方の前にここまで施工し、先行で足場を組みます。|5.22地下RC車庫、階段擁壁、べた基礎が完成し、いよいよ住宅本体の建て方準備が整いました。ここまで着工からおよそ半年かかってしまいました。|5.1住宅のべた基礎の配筋と階段部分の擁壁の配筋が完了しました。>リンクこの部分は、ウィジェットエリア管理より編集できます。