*解体初日2008年9月29日。処分モノを搬出して本格的な解体初日。お昼ごろに現場を覗くと、すでに床が撤去され、天井・壁もほとんどが無くなって見通しがよくなっておりました。それにしても、凄い砂煙り・・・。80年分のホコリも一緒に宙を舞っています。最初が一番心配どころ・・・。いざ、着工して騒音や振動、ホコリなど万全の対策で臨んでみても近隣が感じる影響は計り知れないところが多いからです。・・・ドリルを使う作業では一番にクレームが出てしまいました。できるだけ近隣が許して貰える時間に集中し、気を取り直してさぁ、再開です。洗面脱衣所とお風呂、があったところ。計画ではこの出っ張りを壊して客席の予定。空間が面白いので少々、勿体無いかも・・・。解体現場では計画のチェックをし、現場を見ながらさらに空間が良くなる可能性を探り、何か発見できれば施主に相談し場合によれば変更をしていきます。ほとんどの壁が壊され、柱・ハリだけのすっぽんぽん状態に。キッチンの床下からビンやらカメやらがどっさり出てきました。*解体3日目2008年9月30日。天井、壁と床がすっかり撤去されたところで、計画通りの寸法がとれているか、改めて実測し直します。あと、壁や天井で隠れていたところの不具合や、図面通りの収まりが出来るかもチェックします。ここは平屋部分で天井をめくると、裏がとても深いのに驚きました。「こんなにも天井が高いとそのまま活かしておきたいねぇ・・・」などと工務店と話す。天井裏の仕上げ、配管や配線など、美しく処理するのに手間と時間がかかります。天井を貼ってしまうとキレイにする必要もないので、ボードと仕上げ代を持ってしてもその方がコストとしては安く上ります。結果、お施主さまの強いご要望によりこの高い天井は活かされることになりました。階段があり、ここは2階建てになっているところ。奥にはテラスになる庭が見えます。階段は言わずもがなで撤去。脚立が立ててあります。新築ならば棟上(上棟式)というひとつの節目があります。今回は改築なので、新たな柱入れを持ってひとつの節目とします。この節目で解体工事から大工工事に移ります。写真は柱を追加するところのチェックをしてるところです。柱入れには、施主夫婦が立会います。上棟式などのような儀式的なものは何ひとつありませんが、これから現場に入る職方さん達へご挨拶方々、お祝いに集まります。*造作1日目2008年10月5日。新たに柱を入れたところ。ここには2階への階段が入ります。