離島と本土を繋げたい!山形県の飛島にゲストハウスをつくる。離島と本土を繋げたい!山形県の飛島にゲストハウスをつくる。15:36【報告8】工事開始しました!シェアTweetプロジェクトリーダーの松本です。前回の投稿から期間が空いてしまって申し訳ありません。工事が始まりました!各業者さんによる工事は(船の運航状況によりますが)今月中に完了する予定です。工事について説明します。1工事内容について実際に現場で各業者さんに下見をしてもらうと、当初の図面では1000万円でも足りない見積もりになってしまうということが分かりました。発注できる金額ではないので、トイレの洋式化+浴室のボイラー交換+1階のカフェラウンジの大工工事に絞って工事をすることにしました。現在のトイレが和式だということがあって、トイレ工事だけでも約300万円という大きな工事になってしまうそうです。客室の壁解体、シェアキッチン設置、シャワー室設置などは、第2期工事ということで来年度に別の予算確保を検討しているところです。その他、オープンに必要な工事は冬の間にDIYで行います。建物全体の内壁の塗装、床貼り、建具の交換などを想定しています。2予算についてご支援頂いた総額は「4,178,000円」です。このうち20%の「835,600円」をREADYFOR株式会社に支払っており、実際に使用できる残額は「3,342,400円」となります。1のトイレの洋式化+浴室のボイラー交換+1階のカフェラウンジの大工工事の見積もりが「3,867,930円」となっており、その他にリターン(返礼品)にかかる費用もあります。寝具や家具の購入、DIYに必要な材料などを計算中ですが、当初の予算は超過する予定です。優先順位を決めて空間づくりを行い、必要なものを徐々に揃えていくことになります。業者による工事は11月中に終わる予定ですが、冬季間は船があまり通わないのでオープンを来春に設定し、それまでは可能な限りのDIY工事を進めたいと考えています。リターンに「しまびと会員」を選択して頂いた支援者の方は、オープンセレモニーより1年間の有効期限を設定させて頂きます。以上、現状の報告でした。工期の大幅な遅れと工事内容の変更について、お詫び申し上げます。現場で大工さんと解体してみて随時検討・修正しながら作業を進めている状況です。工事の進捗状況など、その都度ご報告させて頂きます。今後ともよろしくお願い致します。◆ゲストハウス宿泊券(1泊分)※オープニングパーティーの日時は別途連絡いたします。以下から1つお選びください。◆飛島のお土産セット◆飛島コンシェルジュによる島内ガイド(60分)※オープニングパーティーの日時は別途連絡いたします。1年分(月間3日まで宿泊無料)※オープニングパーティーの日時は別途連絡いたします。※会員権の有効期限はゲストハウスのオープンから1年間です。1年分(月間7日まで宿泊無料)※オープニングパーティーの日時は別途連絡いたします。※会員権の有効期限はゲストハウスのオープンから1年間です。1年分(月間14日まで宿泊無料)※オープニングパーティーの日時は別途連絡いたします。※会員権の有効期限はゲストハウスのオープンから1年間です。◆飛島の旅館ペア宿泊券(1泊2食付き)※オープニングパーティーの日時は別途連絡いたします。※オープニングパーティーの日時は別途連絡いたします。※オープニングパーティーの日時は別途連絡いたします。※オープニングパーティーの日時は別途連絡いたします。永年分(宿泊費無料)※オープニングパーティーの日時は別途連絡いたします。