false);No.1公共工事における施工管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。工事原価とは直接工事費と共通仮設費とを合わせた費用のことであり、現場従業員の給与等の現場経費は含まない。施工に必要な諸設備を整えることであり、主としてその工事の受注者がその責任において計画する。総合施工計画書は受注者の責任において作成されるが、設計図書に特記された事項については監督員の承諾を受ける。工事中に設計変更や追加工事が必要となった場合は、工期及び請負代金額の変更について、発注者と受注者で協議する。工事原価には現場監督等の現場従業員の給与等の現場経費は含まれる。「関係法に基づく提出先」の組合せとして、適当でないものはどれか。提出先は市町村長又は都道府県知事の行政。市道なら市町(市役所)、県道なら県知事(県土木)など。道路を占用する(継続的・独占的に使用する)場合は道路を管轄する行政、道路を一時的に使用する場合は管轄の警察署長に申請することを覚えましょう。No.3工程管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。1.マンパワースケジューリングとは、工程計画における配員計画のことをいい、作業員の人数が経済的、合理的になるように作業の予定を決めることである。2.総工事費が最小となる最も経済的な施工速度を経済速度といい、このときの工期を最適工期という。3.ネットワーク工程表において、クリティカルパスは、最早開始時刻と最遅完了時刻の等しいクリティカルイベントを通る。4.ネットワーク工程表において、ダミーは、架空の作業を意味し、作業及び時間の要素は含まないため、フォローアップ時には工程に影響しない。ダミーもそれに続く工程に対して影響するものであるので、当然、次の工程にも影響する。No.4下図のネットワーク工程表に関する記述のうち、適当でないものはどれか。