天井に目透かしでシナベニヤを貼りました。2020天井に目透かしでシナベニヤを貼りました。見習い大工の内田です。池之端新築工事は2,3階は出入り口枠を組み終わり間仕切りが出来ボード処理をしました。1階も同様に枠を組んでいっています。2階はフローリングを貼り家具工事に入っています。3階は天井にシナベニヤを貼り始めました。ベニヤ同士をくっ付けて貼るのではなく目透かしで貼っていきます。ベニヤとベニヤの間は3mmベニヤと壁との間は5mmでやっています。壁部分が5mmなのは壁が珪藻土で2mmくらい葺けてくるからです。シナベニヤは勾配天井部分全てに貼っていくのでかなりの枚数があります。ロフト部分の天井は梁を出して天井を組んでいてそこの勾配天井部分も貼っていきます。四方目透かしにするのが大変です。目透かしの間を合わせてやっていかないといけないので少し大きめにカットして一回合わせてみて調整しながらやっています。1人で貼っているので材料を押さえながら目透かしを合わせてやっていくのが大変で1日に2間分しか進みません。貼っていますが残りはロフト上の天井のみとなっています。天井高さがないので変な体勢になりながらやっています。天井が終われば3階はフローリングとロフトの手摺りだけになると思います。進めていき3階は先に終わらせていきたいと思います。※上記が主な施工範囲ですがその他の地域もご相談下さい。このWEBサイトは自然エネルギー普及に貢献しています。