レポートMarketplace製品アプリケーション請求とライセンス情報よくある質問ログアウトアカウントにログインサポートにお問い合わせください。コミュニティをご利用ください。レポートは、リリースの作業に取り組むチームの進捗状況を表示します。いう用語を使用します)。このレポートでは、ボードに使用されている見積統計をもとにしてデータを表示します。レポートを利用する方法の一部を紹介します:チームがバックログの作業に取り組む速さを表示する。スプリントの間に追加または削除された作業が、チームの全体的な進捗にどのような影響を与えたかを表示する。過去のスプリントとスプリント期間中の変更をもとにして、バージョンの作業を完了するのに要するスプリント数を予測する。前にバージョンレポートを使用したことがある場合、類似点がいくつかあることに気づくと思います。ダウンは、スプリントで作業するスクラムチームのために最適化されていて、トラッキングがはるかに簡単になっています。レポートを表示する目的のボードに移動します。レポートをクリックし、次にリリースバーンダウンを選択します。(ボードのフィルターを使って)ボードに割り当てられたプロジェクト内のバージョンを選択することが出来るようになります。レポートの上部にあるこのチャートの読み方をクリックして、簡単な説明文を表示させることができます。利用することができません。レポートを印刷するレポートを印刷するには、レポートを表示し、ブラウザの印刷機能を使用します。横向き印刷には既知の問題があることにご注意ください)。レポートの使用を始める前に、それがどのように動作するかを知っておく必要があります。スプリントの間に完了した作業バーがすべて薄緑色になっている場合、完了した作業のうち初期見積済みの作業がどれだけで、そうでないのがどれだけか見分けられなくなるので、注意してください。この情報を見るためには、バーをクリックして詳細を表示します。スプリント開始時に見積もったバージョンの総作業量のうち、残っている作業。スプリントにもともと含まれず、途中で追加された作業(すなわち、スコープ変更)。スプリントの開始時に初期見積したバージョンの総作業量。スプリントの終了時にバージョンに残っている総作業量。スプリントで完了した作業量)とバックログに残った総作業量をもとにして計算されます。スコープの変更は、ベロシティ*を計算する際に考慮されませんが、残りの総作業量には含まれます。ベロシティチャートの節のベロシティと合致するデータを使っているわけではありません。次のような例を考えてみましょう。バージョンには26ストーリーポイントが残っています。ストーリーポイントを引いてあります。ストーリーポイントが完了しました。ストーリーポイントのベロシティになります。スプリントが必要です。チームのベロシティーを計算するときに現在のスプリントの値も数えられますか?チームのベロシティを計算するとき、現在のスプリントを含めないのが普通です。上の例で、現在のスプリントバーの各部分が(予測スプリントのバーのように)灰色表示になっていることが、このことを示しています。例外となるのが、現在のスプリントで完了を予測された以上の作業をすでに完了している場合です。スプリントバーには、完了したスプリントと同様に緑と青の部分が表示されます。完了した作業がベロシティを計算するために使われます。レポートの他の主な機能は、以下の質問と回答で取り上げられています:バージョンに設定された開始日とリリース日が、最初と最後のスプリントの日付と一致しないのはなぜですか?バージョンに設定された開始日とリリース日は、開始予定日および終了予定日として、レポートの下部に表示されます。これは計画された日付であり、レポートに表示されている最初と最後のスプリントを決定するものではありません。「作業前」ステータスから最初にトランジションした(バージョンの)課題を含むスプリント、すなわちバージョンの作業を開始したスプリントです。最後のスプリントとして表示されるのは、バージョンのすべての作業が完了したスプリントです。「作業前」または「完了」と見なされる時期が決まります。詳細は、列の設定を参照してください。レポートは、バージョンの見積済み課題をもとにして始めて予測ができます。%を超えたときは、ラベルに赤の色づけがされ、わかりやすくなっています)。%をもとにして、バージョンの作業の完了見込を予測することになります。実際には、チームが完了しなければならない作業はもっと多く残っているはずです。どのような変更が初期見積およびスコープ(作業追加)に影響を与えますか?次の変更は、スプリントの初期見積に影響を与えます:バージョンの課題が(バージョン開始前に)見積もられる(見積が追加される)バージョンの課題が(バージョン開始前に)再見積される(見積変更される)次の変更はスプリントのスコープに影響を与えます:既存の見積を持った課題が(バージョン開始後に)バージョンに追加されるバージョンに(バージョン開始後)追加された課題が見積もられる(見積が追加される)バージョンに追加された課題(バージョン開始後)は再見積される(見積変更される)。この課題が後ろのスプリントで再見積された場合、この課題が最初に追加されたスプリントにも変更が反映されます。作業がスプリントの外で完了する場合、それはどのように表わされますか?スプリント外で発生した(バーンダウンまたはスコープの)変更は、変更日の直前に開始したスプリントの一部として表示されます。完了した課題が再オープンされたり、バージョンから追加/削除された場合、その課題はどのように表示されますか?課題がスプリント内で完了して、再オープンされた場合:課題は、以前のスプリントには表示されません。課題がバージョンで完了したが、その後バージョンから削除された場合:スコープは変更されず、完了した作業はそのまま表示されます。課題が別バージョンもしくはバージョンに紐付かずに完了してから、(レポートに表示される)バージョンに紐付いた場合:スコープは変更されません。課題がスプリントで完了したが、バージョンに追加されたのはその後だった場合:課題は、もとからバージョンの一部であったかのように、レポートに表示されます。チャート上に存在しないものと見なされます。その課題はスプリントバーや非見積課題の割合、残りのストーリーポイントなどには含まれません。既知の問題この一覧にない問題が発生した場合、アトラシアンの課題トラッカーで課題を起票してください。必要な回答がドキュメントで見つからなかった場合、他のリソースもご利用いただけます。ヘルプの活用を参照ください。関連トピックをご確認ください。