ルーキー38の土手っぷちにてルーキー38の土手っぷちにてルーキー38が土手の風にふかれながら思うこと。CAF...時は先日3月2日。昨年末から手がけていた現場が、先週末に引渡しを迎えた。本来ならば、今月の中旬ごろには完成引渡しをしているはずだったのであるが、2月から続いた天候不順に悩まされ、工期が大幅に遅れていた。内装・外装とも、雨の影響で順調な作業が出来ず、引渡しと行政の検査が迫ってしまい、雨で叩かれ、表面が洗われることを承知でコンクリートを打設したりと、いささかイレギュラーな工事の進め方をしてしまった。26日(金)には行政の検査を受ける。最近は工事の一部の下請や店舗の内装が多かったので「新築工事」の検査は2年ぶりであった。「行政」と言っても役所ではなく「民間検査機関」なので若干、勝手が違い、対応にとまどう部分もあったのだが、とにかく「合格」。昨日は引越しと「引き渡し」。この建物は歯科技工士さんの作業場なので、それなりの機材や事務機器などがどんどん運び込まれて行く。本来は、引渡しを行ってから引越しなのではあるが、どうしても「土日に引越しを行いたい」ということで引越しが先行。夕方、建築主である歯医者の先生と簡単に書類を取り交わし、無事に「引渡し完了」。役所の検査は合格したものの、雨の中で打設したコンクリートの補修や、乾ききらないうちに乗って剥がれてしまったタイルの補修、一部残材の引き下げなど、今週まで仕事は引きずられてしまった。契約上は3月末日までだったので契約上の問題はないのではあるが・・・。24日のお天気がよければ何でもなかったコンクリート。雨で叩かれるのは覚悟していたのではあるが、真冬並に寒かったことで、硬化が送れ、一部、硬化不良を起こし、補修しなければならなくなってしまった。この補修がなんだかんだ言って「30万円」近くかかってしまう。ここまでくれば、清算・支払いが残るのみ。早くいただかないと、いつまで経っても筆者のフトコロは「春」にならない・・・・。投稿者メールコメントURLコメントは新しいものから表示されます。コメント本文中とURL欄にURLを記入すると、自動的にリンクされます。“AutoPage”AutoPage最新お知らせ。