Institute:CSI)が制定している分類コードを組み合わせて用いると、BIMのオブジェクトをかなり正確に定義できる。Products(2012)、UniFormatTM(2010)、MasterFormat®(2016)の関係について考えてみたい。以下は、下記の画像に示した「柱」のオブジェクトを引き合いに記述する。11:柱、という具合にオブジェクトを定義する。日本の建設事情に合わせれば、構造体の柱とか、間柱とかの定義であろう。BIMソフトウエアで選択するオブジェクトには、付いているべし番号の一例と考えれば良い。UniFormatTMは、主として部位を定義する。B1010.10:一般階の構造体、というように、配置した柱が、どの部分に設置されている部位なのか、という情報を与えるものである。00:現場打ちコンクリート、という形となる。打ちコンクリート”の番号を与えることができるようになっている。してこの柱のオブジェクトは、「床‐柱構法の地上躯体の一般階の構造体に使われている現場打ちコンクリートの柱」と定義される。Classification”の手法を採用している。Resultsとして扱われている。Resultsは、文字通り、作業の結果である。00:現場打ちコンクリート”は、何らかの材料を組み合わせた結果として生成されるものということになる。一般的に考えれば、現場打ちコンクリートは、型枠・鉄筋・コンクリートという材料を組み合わせたものと一義的に定義できるそうである。それらに対する作業として、型枠:組立て・解体、鉄筋:配筋、コンクリート:打設・押さえというように、これも概ね一義的に定義できよう。00:現場打ちコンクリート”に関連付けたデータベースとして事前にセットできるし、各材料や材料に対する作業ごとに実勢価格や労務歩掛りを蓄積することができる。Structure)そのものになる。BIMモデルから、Primaveraのようなプロジェクトマネジメントツールに、WBSの情報を伝送できる可能性がある。RSMeans社が提供しているようなコスト情報に材料や作業を連携すれば、コストマネジメントや長期修繕計画に活用できそうである。BIMモデルから出力する情報には、体積や面積などの数量情報も含まれているので、時間やコストを計算できる。用が5D-BIMの本質的な部分ではないかと思う。BIMモデルから抽出できる情報の中に、オブジェクトとオブジェクトの支持関係は含まれていない。梁は柱を連結するものであるという支持関係に基づけば、梁→柱という関係性を、例外を除き、ア・プリオリに得ることができる。この支持関係の情報が意味することは、梁は柱の施工が終わらないと架けることができないという施工順序である。作業をブレイクダウンすれば、梁の型枠は柱の型枠が施工されないと架けることができないという作業順序の定義になる。料相互の支持関係、BIMソフトウエアでいうところの「拘束」という情報を、梁→柱のようにベクトルを持った状態で利用できるアプリケーションがあれば、BIMとプロジェクトマネジメントツールを連携させて実務に役立つように活用できる道が開けてくるのではないだろうか。BIMにおける“I”、Information、すなわち「属性情報」の活用がいわれて久しいが、分類コードの活用を真剣に考えてみる時期に差し掛かっているのではないだろうか。分類コードを活用する準備は整っている。比較的詳細に行うフロントローディングが可能になることは、自明と思われる。聡氏>横文字に惑わされないように<丹野貴一郎氏>進化するICTデザイン(4)~スピンアウトするデジタルデザイン<村松弘治氏>。