根伐2019.11.4養生テント架けました基礎養生テント2019.11.16基礎工事ベース枠取付2019.11.9基礎工事ベース枠取付2019.11.9鉄筋工事1鉄筋が組み上がりました。2019.11.11鉄筋工事2鉄筋が組み上がりました。布コン打設2019.11.18型枠解体1型枠を解体しました。2019.11.26型枠解体2コンクリートが出来上がりました。埋め戻し整地を行っています。2019.11.29基礎工事この後土間を打って完成です。基礎が完成して足場組を行いました。2019.12.4テンバ均し基礎のテンバを平らにするテンバ均しを行いました。大工さんが入ってきます。床敷2019.12.19床組もう少しで床組完了です。25日に建込工事を予定しています。2019.12.26板金工事1アスファルトルーフィングを張りました。2019.12.26板金工事2板金を張っています。サッシ取付完了2019.12.27外回り外部外断熱を張っています。内部壁の断熱材を入れています。2020.1.7内部造作2壁のボードを張りました。2020.1.17内部造作3壁天井のボードを張っています。2020.1.17外壁工事1外壁が張り終わりました。2020.1.18外壁工事2外壁が張り終わり、これからコーキングを行います。2020.1.21内部造作キッチン回りの壁天井が出来上がりました。2020.1.21内部造作2階段回りです。2020.1.27内部造作31階回りです。2020.1.27木完1大工さんが完了しました。2020.2.4木完2大工さんが完了しました。2020.2.4木完3大工さんが完了しました。2020.2.4木完4これから仕上げ工事が始まります。2020.2.4外観1足場を解体しました。2020.2.6外観2足場が解体され外観が見れるようになりました。2020.2.6クロス工事パテ工事を行っています。2020.2.10クロス工事2クロスを張っています。KEIKAKU.TOP。