塗壁とこだわりのオプションがおしゃれな3階建て限られた大きさの土地ですが、3階建ての間取りとこだわりのオプション満載のおしゃれなお家に仕上がる予定です。着工を前に地盤調査を行いました。調査の結果、問題はなくいい地盤でしたので工事をすすめることができます。寒くなってきましたが、職人さん頑張ってくれています。鉄筋を組む工事が終わりました。今回は場所が限られているため。運んできて組んでいるため、あいました。2019/12/20配筋検査1第三者機関JIOによる配筋検査が行われ無事に合格しました。2019/12/20配筋検査2今回のお家は3階建てのため、役所による配筋検査も行われました。こちらも無事に合格です。型枠が解体されました。玄関部分などが少し残っていますが、これで基礎工事が終了しました。年明けに大工さん登場です。大工さんによる土台工事が無事終了しました。上棟まで少し日がある上に、雨\\予報が続いているのでいつもより念入りに養生しています。2020/01/29上棟しました。1週間前からずっと雨予報で、前日までかなりの雨が降っており、予定通りできるから心配していましたが、無事雨が上がりました。晴れ間も見えて、暖かくて絶好の上棟日和となり、無事に上棟することができました。上棟から数日がたち、大工さんが頑張って工事を進めてくださっています。本日は役所による中間検査が行われ、無事に合格しました。JIOによる構造検査が行われました。ピンの抜けがないかなど、かなり時間をかかて厳しくチェックされますが、無事に合格しました。防水フェルトシートの施工が行われました。真っ黒のシートにお家の外周部が覆われた為、現在真っ黒の外観に変身中です。これで壁からの雨の侵入の心配がなくなりました。JIOによる外装下地検査が行われました。外部の防水フェルトシートや、バルコニーの防水などの検査です。検査前に社内チェックわ行っているので、無事に合格しました。内部では断熱材の吹付け工事が施工されました。現場施工でもこもことふくらみ、隙間なく施工されるので、断熱性能がとても素晴らしいものです。言ってもらえるとスムーズです。