FluxMozilla関係の情報に特化したブログです。1(RC1)とする意向を示した。5月に入っているので、あと2か月弱のうちに正式版を出すというわけだ。Bugzilla@Mozillaでチェックしてみると、リリースの障害となるBlockerバグは現在60個。セキュリティ上の理由で関係者以外閲覧できないバグは省かれているので、+αがある。毎週約20個のBlockerを潰せれば、新規追加を考慮しても5月末にはコードフリーズに至り、RC1のリリースは6月上旬と推測できる。そのペースなら6月下旬に正式版を出せるだろう。これまでも、さんざんスケジュールは遅れてきた。見積っていた以上に修正に時間がかかるバグが必ずいくつか出てくるためだ。RC1に関しても、そうしたことが起こると考えるのが自然だろう。3のときの教訓である。3は、2008年6月リリースという「公約」を守るため、一部のバグの修正をリリース後に回したという経緯がある。3.0.1で対処する予定だったが、3.0のリリース直後にセキュリティ問題が出てきたことから、そちらの対応を優先して3.0.1のリリース時期を早めた結果、なお間に合わなかったものは3.0.2へ延期になった。3.5でもまた同じことを繰り返すのではないかと懸念される。リリース前に厳しいテストを課し、リリース後はフィードバックに沿ってバグを修正することに専念する。最終Beta版だとアナウンスしておけば、利用するユーザーも多くなるはずだ。5なら100万人を見込めよう。100万人が参加する実証テストを乗り越えれば、ゴールはもうすぐだ。リリース候補版までの期間は短くて済み、RC2を出さねばならない事態も避けられるだろう。5を出せば、正式版のリリースは確実に7月にずれ込むが、もともと昨年末の予定が大幅に遅れているのだ。6月と7月にそんなに大きな違いがあるだろうか。クオリティで妥協しないことのほうを優先すべきである。はてなブログProMozilla関係の情報に特化したブログです。ZoneMoz-Fxりんごが好きなのでぃすとりかごとなり。@abp_jpUnreviewednorah'#Firefox更新情報Wikiブログ日々のつぶやきスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。