京都、滋賀の建築家が上質な住宅をご提供します。住宅地にて、築32年ほど経つ一戸建てのリフォーム工事がスタートしました。延べ床面積はおおよそ80�uほどです。耐震強度も新築同等に補強します。周辺は、世界遺産の龍安寺や仁和寺、そして妙心寺や等持院が点在する地域です。建主様のご好意により、工事経過を随時報告させていただくこととなりましたので、移りゆく工事の状況をご覧ください。外部の塗装や庇、ウッドデッキ、その他の工事がまだ残っておりますが、お住まいになられる状況になりました。完全な完成を目指しましたが、いくつか残りましたね。この日もペレットストーブの搬入取り付けが行われました。すごい暖かいです!燃える炎を眺めているとなんだか落ち着きます。いただいた原田工務店さん、本当にありがとうございました。木工事もほぼ終わりました。棚も取りつきましたし、1階床のフローリングも貼り終えました。これからは仕上げ工事が始まります。来週末には完成見学会です。現場打合せ本日現場打合せを行いまして、クロスやクッションフロアー、塗装などお決めいただきました。木工事2階の木工事もほぼ完了しました。1階は壁の間仕切り工事に入っています。設備業者さんが配管工事を行っています。木工事、現場打合せ1階の天井に石膏ボードが貼られました。2階の床にはフローリングが貼られました。小屋裏への階段も付けられましたね。木工事、現場打合せ本日は現場で打合せを行いました。現場のご確認と色などの打合せをしました。1階の天井は、下地の桟が施されています。2階はすでに下地の桟の上に石膏ボードが貼られていますね。2階は勾配天井なので解放感があります。電気屋さんが天井や壁に配線を行っています。2階では大工さんが作業中ですね。2階は勾配天井になる予定ですので、とても解放感があります。現れた梁が良い雰囲気です。間仕切り壁や天井の下地を作り始めました。着実に進んでいますね。大工さんによる木工事が本格的に始まりました。床に構造用合板が貼られたり、筋交いが入ったりしています。正面に足場が掛かりました。内部は一部構造的に足りない立ち上がりの基礎を作りました。これからは大工さんによる木工事が始まります。解体工事が終わった後、土間部分にコンクリートが打たれました。これで湿気も下から上がってこないですね。内部から上部を見ると、すっかりがらんどう状態です。解体工事が完了しました。内部は柱と梁を残してがらんどうです。これから作る方の工事がスタートです!まずは基礎関係から始まります。解体工事がスタートしました!重機を使わず手で壊していくので職人さんも大変です。あと一週間程度で解体も完了する予定です。掛かり始めとして、建主様と原田工務店さんと一緒に、お酒、お米、塩、砂を、四隅と水回りに撒きました。そのあとは建主様に一部を壊していただきました。