ないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。*Category()完成132006/12/04...(Mon)...09:35更新が飛んでしまいましたが、無事11月26日に完成見学会も終え、引渡し出来ました。現在、外部のコンクリート壁や、芝生等の外構に取り掛かっています。塗り壁下地パテ他左官工事2006/11/14...(Tue)...13:251階は塗り壁(タナクリーム)、2階はクロスなのでそれぞれ業者さんが入っています。左官工事は出来塗建さんです。エアコン下地の合板や、補強部分にはシーラーを塗布していきます。プラスターボードのビス穴とジョイント部分にパテを盛っていきます。内部塗り壁は今週で終わり、クロス工事は21日までかかる予定です。2006/11/10...(Fri)...14:26外部は浄化槽の設置を行っています。水の勾配をとりながら埋設していきます。敷地が、敷地延長の長い土地なので勾配をとるため、浄化槽までの配管はヘッダー配管にしています。多くの管が外部に出なくなるため、外構の自由度も高くなります。同時進行で左官さんが基礎巾木を塗りはじめました。勝手口の土間も作りはじめました。階段部分完成2006/11/09...(Thu)...11:45階段も完成し、2階のクロスを貼る準備ができました。明日からクロス工事に入ります。外部では左官工事がスタートしました。大工工事もほぼ終了し、明日からは主に内装仕上げの工事に入っていきます。仮設足場撤去2006/11/07...(Tue)...17:19仮設足場がはずれました。完成にグッと近づいた感じです。左奥に見えるのが浄化槽で、10日から埋設に入ります。足場が取れたので左官さんも基礎巾木に入ります。今日は現場で施主さんとクロス・カーテンの打合せを行いました。建装さん(クロス工事)と三者での打合せです。的確にアドバイスされていました。造作2006/11/01...(Wed)...19:19一階プラスターボード貼りも半分ほど終わりました。写真は和室の壁を貼っています。今日は建具屋さんが寸法取りに来られました。鍵の位置や、動きを最終確認していきます。製作建具なので一つ一つ寸法を測って製作します。階段工事2006/10/30...(Mon)...12:55階段踏み板の取付けです。西山邸は蹴上190踏面230と緩やかに設計しています。外部現況2006/10/24...(Tue)...12:50この状態から庇がついてほぼ外部は完了です。▲2階プラスターボードほぼ完了2006/10/23...(Mon)...12:482階のクロス下地がどんどんできていきます。大工さんは電気配線を隠してしまわない様に印をつけながら貼っていきます。ボードは横張りにしています。完成後、クロスに亀裂が入りにくいとの思いですが、貼り方は様々です。▲キッチン搬入2006/10/18...(Wed)...08:38今日はキッチン搬入です。現場に入ったキッチン一式を見るとやはり、ただっぴろい展示場と違い、キッチンが大きく見えます。大工工事は2階の壁・天井のプラスターボード張りをおこなっています。▲フローリング張り2006/10/13...(Fri)...08:4217日のキッチン搬入にあわせて、1階のフローリングを張っていきます。懸垂幕2006/10/03...(Tue)...18:22現場に懸垂幕をかけました。現場は明日からフローリングを張ります。電気工事開始2006/10/02...(Mon)...17:27今日から電気配線をしていきます。施主さんも現場に来られ、スイッチの位置、LANケーブルの位置、コンセント等を最終確認していきます。▲サッシ搬入2006/09/29...(Fri)...16:11今日は堀田ガラスさんによる、サッシの搬入です。上の写真は全開口サッシです。半分しか開かない引き違いと違い、開放感にあふれています。下の写真は玄関引き戸です。枠に傷が入ってしまい、交換してもらっていたため、建具はまだ入ってません。左側に透明のガラスがはいります。いろいろなサッシメーカーがありますが、このトステムは意匠性にすぐれている気がします。養生シートをはがすのが楽しみです。あと、引き違い戸は部屋の内部から外す事ができます!!(今までは外からしかサッシを外せなかった)施工性も抜群に良いし、何より、住み始めた後の掃除が簡単になります。いろいろなメーカーが様々な改良をしていますね。ガラスは4mm+4mmのペアガラスです。最近では割と一般的になってきました。Reserved.http://ishitake.blog.shinobi.jp/。