麻生棟梁が外部のコルクを貼っています。コルクが貼られてくると、外観がガラッと変わりますね。外壁も仕上がって来ました。ニッチと漆喰とコーラルストーン。2012年1月29日1月23日。ニッチを作成してます。玄関に石を貼ってます。天井の漆喰を塗ってます。ブログのアップが遅れているうちに昨日、今日(28日29日)は完成見学会が開催されました。お施主さまに大変喜んでいただき監督冥利につきます!ホームページ:無添加住宅のきりんホーム☆見学会は随時開催しています。2011年12月23日12月22日。漆喰塗りです!養生を行い昨日からモルタル漆喰を塗ってます。これで雰囲気が変わりますよ(o^∀^o)ホームページ:無添加住宅のきりんホーム☆見学会は随時開催しています。ユニットバス設置工事。2011年12月3日12月1日。ユニットバスが設置されました!外部はコルク貼りが終わり来週から漆喰を塗り始めます。ホームページ:無添加住宅のきりんホーム☆見学会は随時開催しています。2011年11月29日11月29日。追加のテレビ線をさっそく朝一番で配線しましたよっ(o^∀^o)あとガスの栓を付けてますがガス屋さんが床下に潜って頑張ってくれてます(T_T)ホームページ:無添加住宅のきりんホーム☆見学会は随時開催しています。2011年11月22日11月21日。外部のコルクを貼ってます。̄)ホームページ:無添加住宅のきりんホーム☆見学会は随時開催しています。内部の天井下地を造作してます。電気配線を行ってます。ホームページ:無添加住宅のきりんホーム☆見学会は随時開催しています。炭化コルク設置、防水工事。2011年11月17日11月17日。1階床に断熱のコルクを設置してます。その他はサッシが一部付きました。提案なのですが1階の天井は配管や配線の関係で2400に設定してます。写真にある一番大きな梁を2本見せて2550にしたいと思ってます。1Fの天井を統一したいなら2400にも出来ますのでそちらが良ければお話下さい(o^∀^o)ホームページ:無添加住宅のきりんホーム☆見学会は随時開催しています。2011年11月10日11月9日。土台の水切りを取り付けました。屋根のガルバニウムは、漆喰施工後の棟巻き込みを残してほぼ終了です。外部のコルク下地サッシの下地作成中です。ホームページ:無添加住宅のきりんホーム☆見学会は随時開催しています。O.N様邸の内装工事です千葉県千葉市のM.H様邸の内部工事がすすんでいます。千葉県千葉市のK.S様邸の基礎作成中です。千葉県木更津市のS.T様邸の内部漆喰工事です。