綾瀬商工会や商工会議所、行政などで構成される「(仮称)綾瀬スマートインターチェンジ地区協議会」がこのほど開催され、かねてより整備が進められていた同インターチェンジ(IC)について2020年度上半期の開通を改めて目指すことが明らかになった。共同で東名高速道路の綾瀬バス停付近(小園)に整備を進めてきた。綾瀬から藤沢に繋がる県道42号に接続され、当初は今年3月の供用開始を目指していた。安全・安心の確保などを目的に、スマートIC整備事業は推進されてきた。2011年の地元説明会を皮切りに、13年に国土交通省から認可を受けている。同年に用地測量を行い、15年から用地取得に着手。昨年3月には本線増設工事に伴う「下原橋」の架け替え工事も始まっている。東京五輪前に完成を予定しかし昨年6月、綾瀬市議会6月定例会の市の答弁で、インター開通に遅れが生じる可能性が示唆された。この段階で約8割の用地取得契約が終了していたが、残り2割に関して移転先が見つからず、合意に至っていない状況だった。用地契約は昨年9月に完了しており、今後は東京五輪・パラ五輪前の2020年度上半期の開通を目指す方針で進めていく。Reserved.当サイト内に掲載の記事・写真等の無断転載を禁止します。