2016-10-05Google(グーグル)スプレッドシートは、Excelの機能だけでなくプロジェクト管理ツールとしても活用できます。planning」を使ってガントチャートを作る方法や、プロジェクト管理ツールとして活用するためのノウハウをまとめています。社内コミュニケーションプロジェクト管理・工数管理Googleスプレッドシートは「最強のプロジェクト管理ツール」だみなさんの会社では、どんなプロジェクト管理ツール、タスク管理ツールを使っていますか?フリーから有料までさまざまなプロジェクト管理ツールが存在しています。探しては試してを繰り返したけれど、どれもしっくりこなかったという方もいるのではないでしょうか。そんな方にオススメしたいのが、「Googleスプレッドシート」です。Excelと同じ操作なので初めてでも使いやすい点、行や列などの追加・削除、ソート、色分けできる点など、自分たちに必要な管理項目をカスタマイズしやすいのがGoogleスプレッドシートの魅力。セルがたくさん並んでいるので、パッと見でわかりにくいのが難点ではありますし、プロジェクト管理ツールには当たり前についている「ガントチャート」もありません。この記事では、Googleスプレッドシートを使った最強のプロジェクト管理を実現する方法を解説します。chart)とは、プロジェクト管理や生産管理などで工程管理に用いられる表の一種で、作業計画を視覚的に表現するために用いられるグラフです。planning」を使えば、このガントチャートを簡単につくれるのです。次の画像は、ボクシル編集部で実際に使っていたガントチャートの画面です。プロジェクト単位でタスク分けできて、進捗を%で表示、しかもガントチャート自動生成までできる...なにより、完全無料で使えるといういわゆる神アドオンです。このアドオンをGoogleスプレッドシートに導入する方法を解説していきます。ドライブを開いて、スプレッドシートを作成しましょう。Sheet」という名前にします。作成したこのスプレッドシートが、プロジェクト管理シートとなるシートになりますので、この時点でわかりやすい名前を付けておきましょう。ここからアドオンを追加していきます。アドオンを追加するシート上部のメニューにある「アドオン」をクリックしてみましょう。「アドオンを取得」と「アドオンを管理」という2つの項目がありますが、「アドオンを取得」をクリックします。すると、アドオン導入用のポップアップがでてきますので、検索バーで「projectsheet」と検索してみましょう。planning」がありますでしょうか。これを導入するので「+無料」のボタンをクリックします。下のような許可のリクエストがでてくるので「許可」をしましょう。これでGoogleスプレッドシートへのガントチャート導入が完了です。使い方さえ覚えれば、最高のアドオンなので、覚えていきましょう。今回は見本として「テストプロジェクト」という名前でプロジェクトとタスクを追加してみます。「テストプロジェクト」は下記のようなタスクを持つものとします。(期間:2016/10/15)テストプロジェクトというプロジェクト(親)は、デザインを作って、実装して、リリースするという3つのタスク(子)があるプロジェクトです。普通にフォルダを階層分けて作るのと一緒ですね。上のテキストをそのままB列に入力していきます。期間の入力をカンタンにするためにちょっとだけ下準備を施します。C列とD列は日付を入れる列になりますので、日付を入力しやすくする設定をします。C列とD列をShiftキーを押しながら選択して、上のツールバーにある「データ」>「入力規則」とクリックしていきます。「データの入力規則」というポップアップが出てきたら、「セル範囲」と「条件」の2箇所を確認します。「条件」の左側を「日付」、右側は「有効な日付」に設定できたら保存しましょう。(C1~D2で検証エラーが出ますが、機能に問題はありませんので、気になる方はセル範囲を修正してください。)期間の入力それではタスク毎の期間を入力していきます。例として「デザイン作成」の開始日を入力する場合、上記の設定をしていると、セルを選択している状態でダブルクリックすると、カレンダーがでてきて、入力しやすくなります。date(終了日)を入力していきましょう。入力すると...気付きましたでしょうか。右側に自動でガントチャートが出来上がっています。ガントチャート上に「|」とか「=」とか記号が出ています。意味は以下の通りです。|:今日の位置を示します=:進捗度合い進捗度合いの「=」の表示については、E列の「Progress」に%(パーセンテージ)を入力すると自動で表示されます。階層化してプロジェクトとタスクを分割・構成これで入力は完了しましたが、階層構造も何もありません。ここで右側にあるサイドバーを使っていきます。sidebar」とクリックしていくと再表示されます)入力してみるとこのように「=」がプログレスバーのように表示されます。これでタスクの進捗が前倒しなのか後ろ倒しなのか一目でわかりますね。親要素と子要素の構成を設定する3つのタスク「デザイン作成」「実装」「リリース」は「テストプロジェクト」の配下にあるタスクですので、ひとつ階層を下げましょう。>」をクリックしてみましょう。(今回は3タスク分が全てテストプロジェクトの下につきますので、3行分を選択した状態でクリックします。)「テストプロジェクト」が太字になって、進捗度合い(Progress)の割合が自動で表示されました。これで全体の進捗度合いも分かるようになりました。子要素になった3つのタスクもインデントも少し下がり、WBSの番号が「テストプロジェクト」の番号に「.」がついて採番されましたね。見た目的にも構造的になり、わかりやすくなりました。Wikipediaこれで入力のやり方に関しては終了です。最後の章ではサイドバーで触れなかった残りの機能について解説します。選び方ガイド資料請求後にサービス提供会社、弊社よりご案内を差し上げる場合があります。選び方ガイド資料請求後にサービス提供会社、弊社よりご案内を差し上げる場合があります。選び方ガイド資料請求後にサービス提供会社、弊社よりご案内を差し上げる場合があります。ADDRESSPASSWORDログインを記憶パスワードを忘れた場合ログインまたはFacebookログインCLOSE会員登録はこちら。