自宅増改築-1かねてから村の大工さんに家の増改築を頼んでいて、図面、見積書も出来上がってきました。母屋の間取りはホームデザイナーで私が間取りを考え詳細な事は大工さんと決定していきました。母屋の他に爺婆の離れも作ります離れは以前機織工場としていた鉄骨作りの建物内に八畳二間とキッチン、トイレを作り離れと母屋をローカでつなぎます。2009年5月10日いよいよ着工です、私と大工さんと土建屋さんで建てる位置を確認、丁張掛け確認です。日も良く地神祭です、近くの宮司さん腰を痛められていて現場での祭礼は出来なく土地の土を持っていき神社でご祈祷して頂きましたこれから色々と忙しくなります離れとなる工場の片付けや畑地を宅地に農地転用しなくてはいけません行政書士さんに頼むと高く付くので農地転用は自分ですることに離れとなる工場内ですここに八畳二間とトイレ、キッチンを先に大工さんに作って頂きます。土建屋さんも仕事が無く暇なので畑に支障の無い所から工事に入ってきました斜面の畑なので地盤を低い方で1m地上げします写真はよう壁兼基礎となります農地転用書類も取り寄せ法務局で公図などを貰い図面を書き申請です非常に沢山の書類が要り大変でしたが良い勉強になりました。コンクリートも打設し型枠を解体していきます境界側に高さ2mのL型ブロックを並べますジャガイモが邪魔をし仕事シズライようです収穫までもう少し我慢してね。L型ブロックも据付完了です嫁さんと婆とでショウルームに離れのキッチンを見に行って来ました。ついでに母屋のキッチンとバスルームも見学です嫁さんは楽しそうに色々見て回ってますが私はホント疲れました。離れ造作開始7月20日シャッターと勝手口工事開始7月28日システムキッチン取り付け完了7月22日申請していた農地転用も許可が下り埋め立て開始です。自分で申請したので書類の訂正なので時間がかかりました。地盤埋めてから一ヶ月経ち、その間雨も良く降りましたが地盤の沈下も見られず本格的に基礎工事開始です、基礎一面15cmの厚みでコンクリートを打設するベタ基礎です9月2日コンクリート打設と完成した離れに引越しです。基礎の立ち上がり工事です離れが完成引越ししたので車庫内に私達の仮住まい部屋の工事に掛かって貰いました。築45年の古い方の家解体です、全て分別しなくてはいけないので手作業です解体後、築20年の家はメンヨで移動します。メンヨ(家を持ち上げて移動する事)作業の開始です、最初横に1.5m移動しそれから1.2m持ち上げ裏の基礎までバックし基礎に乗せます。仕事から帰ると所定位置まで上がっていました、凄い技術です。