「1日2日ならいいけれど、1週間かかるとなるとリフォームするかどうか考えてしまう」とお考えの方も多いのではないでしょうか。キッチンのリフォームは、簡単な工事なら1、2日で終わります。一方で、大がかりな工事では2週間程度かかる場合もあります。そこで、キッチンリフォームの内容ごとに、どれくらいの期間がかかるのかを事例を交えつつご説明します。name="テストショートコード02"]目次1.キッチンのリフォームにかかる期間2.キッチンのリフォーム期間を事例とともにご紹介3.キッチンのリフォームを長引かせない3つのポイント4.思い立ってから施工完了まで、およそ2か月を想定しよう5.まとめ1.キッチンのリフォームにかかる期間キッチンのリフォーム期間は、どんな内容のリフォームを行うかによって変わります。キッチンのリフォーム期間を決める要素は以下の2つです。キッチンの単純な交換か、対面キッチンなどキッチンの移動を伴うものかキッチンまわりの床や壁の張り替えを伴うものかここでは、それぞれの場合ごとにに工期がどのように変わるかご説明します。最長:1週間キッチンを元の位置からずらさず、新しいものと交換するだけの場合です。キッチンの解体と搬入でそれぞれ1日かかり、最短2日で終わります。キッチンの交換にあわせて電気や水道の工事、大工工事を行う場合、その一般的な日数は以下の通りになります。上記の作業に加えて、カップボードの取りつけなどのオプション工事や予備日を含めると、最大1週間程度かかる計算になります。最長:10日キッチン交換のタイミングでキッチンの壁や床の張り替えを行う場合、リフォーム日数は平均して1週間程度かかります。上記一覧にある工程に加えて間仕切りの取り外しなどを行う場合は、10日程度かかる場合もあります。最長:1ヶ月キッチンの位置を変えるなどLDK全体に及ぶリフォームになる場合は、これまでご説明してきたリフォームよりも作業工程が多くなり、リフォーム期間も長くなります。上記の一覧にある工程に加えて、リビングと隣の部屋の仕切りを取り払って一つの部屋にするような大々的なリフォームになると、1ヶ月程度の期間が必要になります。2.キッチンのリフォーム期間を事例とともにご紹介この章では、実際のリフォーム事例でどの程度工期がかかったのかをご紹介します。間取り変更や壁・床の改修等は行わず、もともとキッチンがあった場所でキッチンを入れ替えました。使い勝手がよく、明るいキッチンになりました。壁や床の傷みや汚れが気になる場合は、キッチン交換と同時に張り替えを行うことをおすすめします。傷みや汚れがきれいになるだけでなく、雰囲気もがらりと一新できます。この事例も、くすんだ印象が取り払われて明るく清潔なキッチンに生まれ変わりました。壁づけタイプのキッチンを対面にした事例です。対面式キッチンにしたことで開放感のある空間になりました。キッチン、壁、床を白で統一し、明るいキッチンを実現しました。出典:http://gifu-nikka.com/works/kitchen/20131017102544.html3.キッチンのリフォームを長引かせない3つのポイントキッチンは毎日使うものなので、リフォーム期間が長引くと不便を強いられることになります。リフォームを予定通りに終わらせる、あるいは、リフォーム期間を予定より短縮させるポイントを3点ご紹介します。■気候の良い時期を選ぶ雪や梅雨、台風などの天候不順があると、建材の調達が遅れる可能性があります。天候の変化が激しい時期のリフォームはできるだけ避けましょう。■工事を月曜日からはじめる多くのリフォーム工務店は平日の朝9時から夕方の5時までに作業を行います。土日を挟むと工期が延びるので、リフォームの期間が1週間以上の場合は月曜日から始めてもらいましょう。土日でも作業を行う工務店もありますが、その場合も工事時間が平日より短い可能性があります。工務店の営業日や作業時間を事前に確認しておきましょう。■工事前に必ず工程表を出してもらう毎日の工事の予定が分かる工程表は、工事が始まる前に必ず提出してもらいましょう。工事に変更がある際はその都度書き直してもらい、自身でリフォームの状況を把握しておくことが必要です。4.思い立ってから施工完了まで、およそ2か月を想定しようキッチンのリフォーム工事そのものにかかる日数は、2日から2週間ほどです。工事を始めるまでの段どりにも日数がかかる点に注意が必要です。キッチンリフォームを思い立ってから施工完了まではおよそ2か月を想定しておきましょう。施工完了までの流れを整理すると、以下のとおりです。寒くなる12月になる前にリフォームを終わらせたい場合は、9月から検討を始め、各リフォーム会社から見積もりを取り始める必要があります。5.まとめいかがだったでしょうか。今回はキッチンリフォームをキッチンの交換のみ床や壁・換気扇の交換を伴う場合キッチンを移動させる場合の3パターンにわけ、それぞれの一般的な工期をご紹介しました。キッチンリフォームでは料理ができなくなり、毎日の生活に大きな影響が出ます。工事が2日程度なら外食でしのげますが、2~3週間かかる場合は食事をどうするのかも考える必要があるでしょう。ご自身のやりたいリフォームと工事にかかる日数をふまえて、リフォームを行う最適な時期を検討してみてください。あなたのリフォーム内容にあった会社を無料でご紹介致します。お名前・ご住所登録不要ですので営業のご連絡は一切ございません。お気軽にお申し込みください。※固定電話でも可能です。※施工店から営業の電話が直接かかってくることはありません。リフォームガイドからは入力内容について確認のご連絡をさせていただくことがございます。※ご入力は任意ですが、リフォームガイドからお得な情報をお送りしておりますので、ご入力いただくことをオススメします。無料紹介の申し込みが完了しました!後ほど担当者よりご連絡させていただきます。申し込みありがとうございました。海外*いただいた個人情報に関しては、弊社プライバシーポリシーに基づいて適切に管理させていただき、EBOOKおよびそれに関連する情報のご案内以外の用途には使用いたしません。※固定電話でも可能です。※施工店から営業の電話が直接かかってくることはありません。リフォームガイドからは入力内容について確認のご連絡をさせていただくことがございます。※ご入力は任意ですが、リフォームガイドからお得な情報をお送りしておりますので、ご入力いただくことをオススメします。無料紹介の申し込みが完了しました!後ほど担当者よりご連絡させていただきます。申し込みありがとうございました。海外*いただいた個人情報に関しては、弊社プライバシーポリシーに基づいて適切に管理させていただき、EBOOKおよびそれに関連する情報のご案内以外の用途には使用いたしません。※固定電話でも可能です。※施工店から営業の電話が直接かかってくることはありません。リフォームガイドからは入力内容について確認のご連絡をさせていただくことがございます。※ご入力は任意ですが、リフォームガイドからお得な情報をお送りしておりますので、ご入力いただくことをオススメします。無料紹介の申し込みが完了しました!後ほど担当者よりご連絡させていただきます。申し込みありがとうございました。アフターサービス必須電話番号は?※固定電話でも可能です。※施工店から営業の電話が直接かかってくることはありません。リフォームガイドからは入力内容について確認のご確認をさせていただくことがございます。任意メールアドレスは?※ご入力は任意ですが、リフォームガイドからお得な情報をお送りしておりますので、ご入力いただくことをオススメします。申し込みが完了しました無料紹介の申し込みが完了しました。後日担当者の方よりご連絡させていただきます。