土地探しもお手伝いします。工事が完了し、本日お引渡しとなりました。引っ越して新しい生活になります。M様、これまでありがとうございました。2.2020年01月24日カーテンの取り付けを行っています。仕上げ工事の最後としてカーテンの取り付けを行っています。これで、中の工事は完了し来週お引渡しとなります。仕上げ工事も終盤となり、畳も搬入されました。畳は、和紙表の半畳です。今日は、カーテンの工事も行われています。4.2020年01月08日トイレ、洗面設備を取り付けました。仕上げ工事も進み、水廻り設備を施工しました。今月中の引渡しに向けて、最終仕上げ工事を進めていきます。5.2019年12月25日クロス工事もあと少しです。年内完了予定ですので、現場もあと少しです。キッチン他水廻りは床もクッションフロアを施工します。玄関ポーチの工事も始まっています。クロス工事の進行に合わせ、左官屋さんの仕事も始まりました。玄関ポーチのタイル下地を施工しています。7.2019年12月18日クロス施工を開始しました。仕上げ工事に入り、クロス屋さんが現場に入っています。キレイに下地処理をして壁紙を貼っていきます。外壁工事が完了し、雨樋を施工しました。外部の工事が終わったので、近日中に足場を撤去します。大工工事、完了しました。大工工事が無事に完了しました。ここからは、仕上げ工事に入っていきます。外壁工事もあと少しです。外壁工事も終盤に入ってきました。コーキング打ちを開始していますので、来週中には完了の予定です。11.2019年11月29日キッチンカウンターを施工しています。キッチンカウンターの造作を行っています。キッチンエリアの床はクッションフロア仕上げなので、化粧ベニヤを施工してあります。天井下地を組んでいます。壁の石膏ボード張りが完了し、天井下地を施工しています。天井の石膏ボードを施工し、棚等の造作を行いましたら、大工工事は完了となります。外壁工事が始まりました。外装屋さんによる外壁工事が始まりました。M様邸の外壁は、サイディングにて施工します。壁の石膏ボード張りを行っています。クロス下地となる石膏ボード張りを開始しました。床から2階構造材まで1枚で施工を行っています。15.2019年11月09日ユニットバスを施工しました。ユニットバスが入りました。M様邸は、1.25坪サイズを採用しています。階段を取り付けました。階段が施工されています。これで、現場内の移動が安全にしやすくなりました。建具枠の造作を行っています。和室周りは既製品の建具では納まりが悪いので、建具屋さんの製作建具を入れます。大工さんが建具枠を造作してくれています。18.2019年11月02日フローリング張りが完了しました。吹付断熱が終わり、床板フローリングを施工しました。水廻りはクッションフロア仕上げですので、化粧ベニヤが貼ってあります。吹付断熱工事を行いました。屋根直下、壁への吹付断熱工事を行いました。これで、外周部は一区切りでこれから中の大工工事を進めていきます。外壁の下端、水切り上に虫の侵入防止材を施工しました(写真の黒い部材です)。これにより、お引き渡し後に外壁サイディングの内側に虫が侵入するのを防ぎます。穴が開いていて、風は通るので壁体内通気には影響はありません。床組、下地合板を施工しました。床組を行い、下地の捨て張り合板を施工しました。来週には、サッシが搬入されてきます。22.2019年10月09日FRP防水を施工しました。M様邸はバルコニーはありませんが、一部防水屋根があります。ダークグレー色にてFRP防水を施工しています。中間検査を受けました。第三者機関の中間検査を受けました。筋交い、防水施工の検査を受け、写真撮影も行われました。検査は合格したので、大工工事をさらに進めていきます。屋根工事が完了しました。屋根の平瓦葺き施工が完了しました。M様邸は、洋風平瓦の新銀色さらに下屋の勾配が緩いため緩勾配対応の瓦を使用しています。建築金物の施工を完了しています。上棟後に筋交い、建築金物の施工を行いました。明後日には第三者機関の中間検査を受けます。柱の下部のオレンジ色の箇所は、白アリ予防が施工してあります。上棟工事を行いました。雨で日程を変更し、本日上棟工事を行いました。晴天の下で工事は順調に進み、無事に棟上げとなりました。明日から大工工事を進めていきます。脱枠、外周埋戻しを行い、基礎工事は完了しました。現場では、来週の上棟工事に向けて土台伏せを行っています。基礎コンクリートを打設しました。朝からコンクリート打設工事を行いました。当社は、「一体打ち工法」を採用していますので、写真左上:型枠下への打設、右上:基礎立上りへの打設、左下:ベースへの打設、右下:完了と部位ごとに分けて打設します。明日、コンクリート打設工事です。型枠施工も、最終の金物を付ける工程になりました。明日は、朝からコンクリート打設工事を行います。配筋検査を受けました。鉄筋が組めたので、第三者機関の配筋検査を受けました。細かくチェックしていただき、無事に合格しましたので、型枠施工を進めていきます。鉄筋組みが完了しました。無事に鉄筋が組み上がりました。設計通り、規定通りに、施工されています。鉄筋組みを開始しました。今週から鉄筋組みを行っています。外周の鉄筋を組み、今は底盤スラブ筋を組んでいます。その後で内部の立ち上がりを施工していきます。掘り方を完了し、砕石転圧を行っています。この後、外周の捨てコンクリートを打設し鉄筋工事へと進めていきます。新しく現場をスタートしました。新しく基礎工事に着手しました。現場では、掘り方を進め、これから砕石転圧へと進めていきます。土地探しもお手伝いします。定休日/日曜・祝日イベント資料請求・お問合せ電話ページトップへ。