スタッフブログ福山市の新築、リフォームの事なら高美台工務店へ。介護リフォームが人気の工務店です。31こんにちは★T様邸は少しずつ階段を掛け始めています。リビングはボードを貼っていき、貼った面から巾木をいれ、そこに荷物をかわし違う面をはっていきます。UBも枠材が入ったのですっきりしました!今日の夜からまた雪マークがついています。長い時間降る予報ではありませんが、明日の朝は地面の凍結などにご注意ください。30おはようございます。玄関収納部は戸枠を取り付けて完成です。本日階段部材が届きましたので、階段を取り付ける為準備をしていきます。同時進行で1Fのボードをどんどんはっていきます。玄関収納が出来上がっていました。玄関框を取り付けています。2Fはほとんど巾木を入れ終わりました。ボードも追加で頼んだものが届いたので、1Fも順次ボードを貼っていきます。昨日今日と福山市内もうっすら雪が積もりましたが、皆様大丈夫でしたでしょうか?もうすでに雪はとけてきたかと思いますが、影などは残っている可能性もありますのでお出かけの際はご注意ください。T様邸はキッチン横の収納が出来上がりました。2Fも子供部屋から巾木を入れていきます。土曜日にクロスの打ち合わせをさせていただきました。27今日は昨日少し奥様とお話させていただいた収納部分をつくっています。キッチンの横に収納ができます。2Fも補強下地をいれ、収納が完成間近です。今日はご主人様にも現場にお越しいただき、収納ならびにクロスの打ち合わせをさせていただきます。今日はとても寒く、福山市内も朝から雪がちらほらしています。積もらないといいのですが。26おはようございます。昨日のT様邸の様子です。サイディング工事は継ぎ目にコーキングをうっていっていました。収納部分に補強下地を入れたりしています。25こんにちは★T様邸室内は洗面所の補強下地をいれたり、トイレの戸枠を取り付けています。24こんにちは★おうちの両サイドのサイディングはほぼ終了し、今日はこちらのおうちの裏側のサイディングをはっていっていただきます。今日は大工工事も入っています。今日も少し風があり寒いですね。土曜日は今シーズン初めて雪マークがついていました。23おはようございます。土曜日に2Fのフローリング貼りが終了し、昨日1Fのフローリングならびに引戸枠の取り付けが終了しました。1Fのフローリングはスモークオークです。グレーっぽいお色です。今日は大工さんは他の現場に行っているため、大工工事はしていません。昨日は成人式でしたね。今日はとても寒いですね。昨日から貼り始めたフローリングですが、寝室はほぼ終わりました。2Fのトイレ以外は全て同じフローリングかつ上吊りの引戸を取り付ける為、全て同じ方向でフローリングを貼っていっています♪サイディングも問題なくはれているようです。今日からまた連休ですね。成人式を迎えられる方もいらっしゃるかと思います。若いってうらやましい。reserved.Top。