updates.Fedoraプロジェクトは、だいたい半年ごとに新しいバージョンをリリースし、だいたい13ヶ月間は更新されたパッケージ(保守管理する)を提供します。これは、ユーザに一つのリリースをスキップすることを許容しつつ、いつでもパッケージの更新を引き続き受けることができる仕組みを実現しています。case."だいたい半年ごと"と言いましたが、これは、概して、いつも計画通りに行かないからです。予定の基準は、時間に厳しくせず、時間と品質を織り交ぜています。Criteria準拠のテスト済みであり、そうでない場合には、リリースが延期されます。32)は、リリーススケジュールのページにあります。Processに従って制御されます。committeeが、レビューし、開発工程は、進捗管理されます。tree.Fedoraは、二つの'開発'ツリーにまたがるシステムを使います。Rawhideは、常に開発中のツリーです。Rawhideから直接リリースビルドが作られることはないです。Fedoraのリリース日のだいたい10週間前になると、リリースのためのツリーが、Rawhideのツリーから"Branched"されます。新しいBranchedリリースの"後"には、Rawhideツリーが次のリリースに向かって動き出し、Branchedなツリーでは、中断されているリリースが安定化されます。process.Fedoraリリースの誕生Fedoraのリリースに向けた開発は、Rawhideから枝分かれされた、リリースの前の状態から始まると解釈されます。Rawhideから枝分かれされた次の日に始まり、安定化に向けた工程に入りました。change.Bodhiが有効にされた後には、Bodhiシステムは、Branchedリリースに対して、常に稼働し続けます(EOLまでずっと)。Policyに記載されています。パッケージは、stableレポジトリに入る前に、リリースのためのupdates-testingレポジトリを経由しなければなりません。Policyで定義されているルールによるものです。これらのルールは、β版から一般公開版(最終版)までの間徐々に厳しくなりますが、基本的な工程は変わりません。date.節目(β版や最終版)となるリリース前のしばらくの間は、freezeという状態が有効になります。(FESCo)が承認します。承認は、ほかのグループからの意見で決定されています。FESCoは、Fedora配布物に関する技術的な指示を俯瞰する責任があります。核となる予定表は、以下に掲載されている重要なタスクを使って作られます。happened.注意:"β版/最終版のリリース目標日"に言及する時は、計画に基づく日付に言及しており、"β版/最終版のリリース"にだけ言及している時は、実際にリリースした日に言及しています。(FESCo).Fedoraは、普通六ヶ月間にわたって新しいリリースを開発し、正規でかつ予測可能なリリース予定を提供します。一年間に二回のリリース日があり、"メイデイ"(五月一日)と"ハロウィーン"(十月三十一日)は覚えやすく重要な休暇を避けられる日付です。(FESCo)から承認を得なければなりません。Linuxの優先順位にも従います。Linuxは、Fedoraの前身です。Penningtonは、歴史的な展望をここで提供しています。GNOMEは、た時間を基準としたリリースに従い始めました。Hatとそのほかのディストリビューションにおける着想と成功体験に基づいており、Fedoraが採用していたリリースサイクルと似ています。etc.計画策定工程やとリリースの正当性評価の影響次第ですが、Fedoraは厳密に時間を基準とした配布ではありません。時間と機能の両方を組み合わせに基づくリリースモデルを使用しています。この方式は、新しく取り込まれるより大きな変更に対応できます。そのやり方でちょっとしたもの(Fedora.Next)などをリリースしています。completed."大量のリビルド"が予定通りに完了しなければ、これ以降の"枝分かれ地点"の始まりになる節目は、"大量のリビルド"が完了するまで、一週間後ろになります。Go"で決定した場合、β版リリースと以降の節目の再スケジュールは次のルールに従います。Go"で決定した場合、最終版リリースのとそれ以降の節目の予定は、一週間ずつ後ろになります。date.1週間は、スケジュールに追加され、火曜日リリースの慣例を維持します。火曜日はリリース日に指定されています。火曜日は、ニュースの報道に適した日であり、我々のリリースを配信するミラーサイトと、我々がコンテンツをと同期する日と一致しています。PRに連絡してください)。Assuranceの代表者によって、決定します。X+2.だいたい13ヶ月間で保守管理といってますが、これは、リリースされているFedoraのサポート期間が、開発中のリリースが、一般公開版となる日に依存しているためです。X"に2を加算したリリース後の一ヶ月間は、サポートされます。32のリリース後一ヶ月間は保守管理されます。33のリリース後一ヶ月間は保守管理されます。details.Fedoraはフリーでオープンソースのソフトウェアの革新に焦点を当てており、その動きが速いです。Linux(Fdeoraの派生物です)やCentOSのようなフリーでリビルドされているものがあなたにはより適したものかもしれません。Fedoraプロジェクトは、歴史的観点から、二つのリリースとRawhideとリリース前のBranchedのコードにすることが管理しやすい形であるとわかったのです。SOP.これ以上サポートしないという点に到達し、更新がされなくなると、"ご臨終"(EOL)とみなされます。Xに配布は許されず、新しいビルドはこれ以降許可されていません。SOPで文書化されています。Guidelines。