スタジオエンネのブログ。ウェブ全体フォロー|ログイン|ブログ開設・作成(無料)このブログの更新通知を受け取る場合はここをクリックスタジオエンネのブログ。31日お久しぶりの更新となってしまい、失礼致しました。大型パネルパートナー会中間報告会に参加させて頂きました。あまりに面白くて刺激的なお話が多く、その内容はまた会を改めてお伝えしたいと思います。昨日は建て方日和の絶好のお天気の中、KN3(広島市中区)の上棟が行われました。おめでとうございます!お施主様には、たくさんのお心遣いを頂き、有難うございました。KN3の躯体(外周部)は、大型パネルです。岡山工場で施工され、当日現地に到着したいわば「壁面」=大型パネル。↑これを決められた順番に従って現場で組み立てて行きます。窓(APW430、330(防火対応)、ユニラックス)の一部を除いて設置済です。窓は防水工事まで完了しています。今回は無理をお願いして外部の付加断熱部分である、グラスウールボード60ミリも概ね(7割程度?)工場で設置して頂きました。完璧に設置された耐力壁のモイスと、外周部の付加断熱部分です。慣れないGW断熱の設置作業に一生懸命取り組んで頂いたことを思い出します。素晴らしい出来栄えです!有難うございました!この度施工を担当して頂いたアドグリーンさんの社長、現場監督さん、大工さんとで事前に打ち合わせをして頂き、いかに合理的に無駄なく手早く組み立てるか、を決めてから当日に臨まれました。お陰様で、予想を上回るペースで進みます。これは、基礎工事がキチンとできていた証でもあります。午前8時にスタートして9時半には、1階がほぼ完了。室内の柱も組み立てられ、作業は2階へと進みます。ポイントは、窓も、耐力壁もすでに終わっているということです。今回は、APW330(防火対応)以外は、全てトリプルガラスですからかなりの重量です。掃き出し(外に出られる)サッシは、重いもので約200キロ!これを現場で人間の手で設置するのは大変ですし、危険です。今回はさらに、アドグリーンさんは今後の作業性を考慮し、レッカーがいる間にと、プラスターボードなどの資材も搬入されました。サッシだけでなくプラスターボードもそうですが、建材って本当に重いんですよね。2階まで担いで持って上がるのは過酷な作業です。生身の人間が出来る作業の限界が見えてきているんですよね。違うのがお分かりでしょうか。ユニラックスは正直なかなかの手間。(汗)これを当たり前ですが「防水」ですから、全てキチンとやってもらうのが大前提です。どこでやるのが、より品質を担保できるか?”品質”に情緒の入り込む余地はありません。頂いた報告によると、この日に備えて準備をしてきた「断熱作業」の本番!下屋部分の屋根断熱一層目(2層あります)の大部分が完了、なんと、玄関ドアまで設置して鍵を掛けて初日を終えて頂いたとのことです。素晴らしいお仕事を有難うございました!昨日は、お施主様のご厚意により業界関係者の皆様に作業の様子を見学して頂きました。ご見学を頂いた皆様、お忙しい中有難うございました。お陰様で上棟翌日の今日もいいお天気です。続きの断熱作業が開始されております。)の設置作業もスタートします。工事はこれからも続きます。完成まで気を引き締めて引き続き取り組んで参ります!大型パネルについては、明日もお伝えする予定です。>>お気楽ライフを楽しむ家。久しぶりに晴れましたね!...費用対効果について。連日、快晴が続きます。ご無沙汰しております。