水上と水下がそれぞれ違う勾配で登っていってます。!45度でない偏角の隅木に2方向からまた・・・登り梁がかかる。!!形状がわかるようになってきました。^_^作業は、明日予定通りの建て方3日目に突入です。手練れの大工さんたちも悪戦苦闘。!...の、建て方初日デス。cmr返信19日の土台敷きを前に、土台の墨出し作業。^_^基礎の精度も良く、ストレス無しでバッチリの作業終了です。!床下の配管工事も出来上がり、さあ来週はいよいよ建て方作業に掛かります。足掛け4日の建て方予定としています。お楽しみにお待ちくださいね。コメントをどうぞ明石市「カタツムリの家」・・・躯体プレカットの様子デス。躯体プレカットの様子です。...なので、桁レベルまで先行で加工してます。屋根構面の加工は大工さんの手加工が主になります。将棋の世界はコンピューターが勝る時代になってきてますが...この躯体の加工は大工さんの「腕」「規矩術」が優ってます。(-_^)26日の上棟式に向け、工事は進んでいます。今日は台風の影響を受け荒天ですね〜。(>_>)予定をしていたコンクリート打設はモチロン中止。現場はしっかりと台風養生して、安全確保してます。先週コンクリートを打設した基礎の型枠を外しました。引き続き、外部の配管工事に明日から取りかかります。コメントをどうぞ明石市「カタツムリの家」・・・コンクリート打設してます。朝から基礎の立ち上がりと、外構のRC塀のコンクリート打設デス。(^_^)v最初の作業は型枠への散水から始まります。ホースで散水中!型枠の内部の清掃を兼ねて、型枠を十分に湿潤させます。この時期、急激にコンクリートの水分が失われないようにしないといけません。基礎立上りのコンクリート打設しています。RC塀は型枠を挟んで内と外と、コンクリートの入り方を見ながら型枠を木槌で叩いてあげながら打設します。トントントントントントントントン上からはバイブレーターでコンクリートを適切に流動化させ、木槌で叩く作業と上手に合わせながら作業を行ないます。基礎は4日後に型枠を外し、塀は1週間後に型枠を外す予定にしています。(2)神戸の注文住宅ならビームスコンストラクションにお任せ下さい!。