昨年12月に続き、当工事の内容をご紹介いたします。今回は、“施工BIM”を使用した取り組みについてご紹介いたします。三次元の建物デジタルモデルをベースとして設計・施工から維持管理まで、あらゆるフェーズで情報活用を行う新しいワークフローのことです。その中で、今回ご紹介する施工BIMとは、施工段階でモデルを作製して取り組むBIMのことです。当現場は、交通量の多い道路や高速道路に近接した作業が多いこと等から質の高い計画性が求められました。建築生産性向上の一助となっています。性能表を見ながら2D検討図を作成していました。BIMを使用しての3D検討では、さまざまな仕様がプログラミングされたクレーンモデルを何通りも置き換えて検討することが可能であるため、安全率を考慮したクレーンの選定ができます。鉄骨とクレーンの離隔についても、2Dでは困難な角度でも3Dでは容易に確認ができ、ブームのたわみも細かく考慮することで、安全性の検証などが可能となりました。3Dに時間軸をプラスした4D施工ステップも作成し、プロジェクト関係者の打合せや安全教育に活用しています。現場での安全指示に活用しています。その日の完成形のイメージを見える化し、作業手順の相互確認と要注意箇所をピンポイントで示すことで、作業員との意思疎通や理解度の向上に繋がっています。と3Dを取り入れた施工打合せや朝礼を行っています。一体となって考え、リスクの芽に気づきを得ようとする心構えを高めています。次回は、「けんせつ小町工事チーム」(日本建設業連合会No.220「IZUMI小町」)としての活動についてご報告いたします。この活動は毎年行なっており、今年は市内の桃栄保育園へ新潟県妙高市よりダンプカー2台分の雪を運んできました。運ばれてきた雪は、名古屋では滅多に見ないような重厚で真っ白く、とてもきれいな雪でした。園児たちに目一杯遊んでもらえるよう、雪のすべり台を作りました。楽しそうに遊ぶ姿を見て私たちも元気をもらうことができました。お礼として手作りのメダルをいただきました。かわいいメダルをありがとうございます。市道橋げた設置工事の工事現場見学会を実施しました。