建築現場で覚えるべき知識・ノウハウ・数々の秘訣や本音を暴露していくよ。実は誰も請負仕事なのか、常傭仕事なのか分かっていない。担当職員も職長さえも分かっていない。いう事例に数カ月前に出くわした。それはたまたま他の現場に行った時に、よく知っている会社が作業をしていた。その現場の職長さんとは数回話をしたことがあり、ちょっと変わった作業をしていたので何気なく「それって、契約作業なの?」と聞いたのだ。「さぁ~、良く分かっていないんです。後で上の人間同士で話をしています」と答えたのだ。「いや~、よく分かって無いけど、所長の指示だから...」と答えていた。「一応、サインはしますけど、後は上同士が話しています。」と、さっきの職長さんと同じ答えが帰って来た。私は心の中で思わず「おいおい、請負か常傭か分からずに、よく仕事してんな~。追加の金額凄いことにならないかな?」と心配をしてしまった。私の経験上、請負仕事と常傭仕事では仕事に対するスピードというか、情熱が全然違うと感じている。常傭仕事の場合は「やらない」という選択を取ることも多い。請負仕事か、常傭仕事かで作業の能率がかなり違ってくる。それは、結果として「追加工事」の金額に大きくかかってくる。逆に、あなたが上司の立場なら、みすみすお金をドブに捨てるような作業員の使い方などは決して、してほしくないはず。その為にも、何の作業が請負工事に入っているのか?について、担当職員と職長の両方に把握をしてもらおう。手っ取り早い方法は、契約書の内訳を渡すのが効果的。今の話を聞いて不安に「該当するかも?」と感じたのであれば、ぜひ確認して実践して欲しい。作業員の仕事内容に対して、担当職員も作業員も請負仕事なのか、常傭仕事なのか把握せずに作業をしていることがチラホラある。担当職員と職長には、契約の明細を渡してお互いが請負と常傭と理解して仕事をさせることが非常に大切。しないと、余計な追加が上がってくる可能性が高い。常傭を減らして、出来るだけ請負とさせるのが追加の金額を把握する上で非常に大切なのでこの記事も合わせて読んでおこう。負けるな新人!目指せ所長!0から始める建築現場...左官や鳶などの常傭伝票を減らすための秘訣を特別に伝授!常傭伝票にサイン下さい。夕方になったら事務所に来る職長さん。「え~、今度は何~?」もう、上司に中々言いづらい金額になっているよ~。「常傭伝票が、圧倒的に減る秘訣がある」なんて言われたら、当然興味は沸くよね。(0)トラックバックは利用できません。この記事へのコメントはありません。この記事へのトラックバックはありません。返信をキャンセルする。検索:プロフィール作者:TM私の職業は「建築現場の現場監督」。何だかんだで15年働いている。その15年分のノウハウを若い現場監督さんのために、全て暴露しくよ。詳しいプロフィールはこちらあっ、ただし「社外秘」や「会社独自の技術」じゃ無いよ。「私個人の感じる本音」だよ。最近の記事おすすめ記事1地下外壁の鉄筋を上手に組むコツと注意ポイントとは?2020.02.28壁に設置されるスリットについて鉄筋担当者が理解すべき3つの事と...2020.02.26壁の開口補強筋の7割は意図が不明!とTMが感じる理由とは?2020.02.24ダブル配筋の壁筋端部にはコの字のキャップは必要か?2020.02.21驚愕!TMが新入社員の現場で見た壁筋の交差部の納まりとは?2020.02.19最上階の梁の定着は一般解の梁と何が違うのか?2019.02.15TMです。新年明けましておめでとうございます。