(10/21)散水車で道路をきれいにしたら今日の仕事も終わりです。Thursday0今週は病院正面のサインに照明設備が設置され、試験点灯が行われました。こちらも非常に明るく夜間の視認性が格段に向上しました。点灯した夜の評判がとても良いようです。外来にはセラミックタイルが貼られ、フロア全体が明るくタイルのラインが見えることにより広く感じました。外来処置室や内視鏡室には流し台や棚が設置されており、ほぼ完成しています。透析室入口には靴箱が設置されていました。引っ越し後はここに机と棚が運び込まれる予定です。今週、調理機器が搬入され、試運転調整が終了すれば地下階の工事は終了となります。Monday0先週末一部を除きほぼ足場が外され、病院の外壁全体を見渡すことができるようになりました。今朝の出勤時に病院の外観が姿を現したことに気付かれた方も多いのではないでしょうか。正面の外壁サインも西側同様、自光式で夜間は内部から照らし出す予定です。本日は、栄養科の見学依頼もあり、図面を片手に調理器具や設備が設置されたことを想像しながら見学が行われました。今週から来週にかけて調理器具の搬入も予定されており、11月中旬に地下の栄養科はほぼ完成の予定です。玄関前の外構工事も始まりました。玄関前には雨の日の乗り降りでもなるべく濡れないように大きな庇がきます。その基礎工事が想像以上に大がかりなことに驚きました。確かに設計時に庇の大きさについて検討し、できるだけ大きな庇を依頼したことを思い出しました。Saturday0昨夜、米の山病院の外壁サインを数時間点灯してもらいました。帰宅途中の職員や道行く中学生など気付き、その場で話題となっていました。文字の書体や米の山病院の米と山の間の「の」の大きさにもこだわり、検討して決めたことを思い出しました。昼間、屋上より近くで見るとこんな感じです。外来では、受付カウンター周辺の工事が進められていました。造作のカウンターが運び込まれ、据え付けられたらほぼ完成です。処置室では、造作の棚が設置されていました。職員には実際の棚を見てもらい収納力の判断をしてもらい、足りない棚の判断をしてもらおうと思います。ページを表示しています。