(10/21)散水車で道路をきれいにしたら今日の仕事も終わりです。Wednesday0本日も昨日に引き続き外構工事が行われています。昼過ぎには残りの玄関前と患者様駐車場にアスファルトが敷かれ、本日で病院建設の工事が終了しました。2014年9月から着工し、未曽有の大雨や地中から岩盤が出てきて掘削に時間がかかったこと、施工前日の変更などいろいろありましたが、ようやく本日をもって無事工事終了を迎えることができました。完成した姿を見ていると近隣の方から「完成を楽しみにしていた」と声を掛けられ、工事期間中はいろいろとご迷惑をおかけしたと思いますが、新しくなった米の山病院に期待されていることを実感しました。年明けからは、引き渡しに向け検査等が行われていく予定です。昨日で3分の2の範囲にアスファルトが敷かれ、残りが本日の最終工事なりました。病院入口の病院サインも設置されました。玄関前に移設した荒木栄碑は8トンもの重さのため設置した後も念のため水平器にて傾きが無いか観察中です。Sunday0本日は荒木栄碑の移設を行いました。1985年10月26日に建立されてから30年が経っており、岩にはひび割れもみられたため慎重に、かつ碑文に傷が入らないようにガードしながらゆっくりと作業を進めてもらいました。石碑の重量は8トン近くあり、午前中かけてようやくトラックにて搬出できました。傾きを確認して、ようやく本日の作業が終了。石に何事もなく無事に移設ができ、一安心しました。Saturday0新病院の夜の様子です。照明は電球色と白色の中間で温白色といい、夜の景色も感じの良く仕上がっています。工事の方も最終段階、寒い中外構と内部の工事が進められています。玄関前ロータリの植栽の様子です。明日はここ玄関正面に荒木栄碑の移設を行います。19日は玄関前のアスファルト舗装工事が行われました。来週にかけて敷地内の舗装も予定されていますので、これで近隣への砂ぼこりが軽減できます。ページを表示しています。