丸太の上に床乗っているだけです。解体の前の足場組です。築80年前の屋根を解体しています。細心の注意をしたのですが、ご近隣の方にはかんりのホコリがたったと思います。解体も大方終わり、細かい部分は組み立てながら進めていきます。当初の予定では基礎補強のみでしたが、やはり不安が残るので社長の指示のもと新築と同じべた基礎にやり直していきます。基礎工事2既存基礎を撤去するために解体して残った躯体をジャッキを使い基礎から切り離し、持ち上げていきます。基礎工事3躯体をジャッキUPし、既存基礎を撤去後枠組みし基礎コンクリートを打っていきます。べた基礎に変わりました。これで新築同等(当社では耐震等級3)基礎と同じ強度の基礎へと生まれ変わりました。この上にヒノキの土台を乗せていきます。土台引きここからは大工さんの腕です。新築とは違い1本づつ刻んでいきます。耐力壁・金物も新築同様にすべて耐震等級3のレベルで構造計算して施工しています。当社は吹きつけ断熱を施工しています。これで隙間なくすべてに充填できていきます。この断熱材で足元の冷えが全然違います。屋根下、壁にもすべて外壁に面している部分に充填していきます。かなりの気密効果があります。防水工事ベランダ防水です。当社では3重高層で仕上げていきます。大工さんが一つひとつ組み立てて、内部の壁もほとんどが貼れてきました。内部造作2綺麗なアーチも出来上がり、お施主様にも喜んでもらえて大工さんもやる気十分です。18.2011年10月15日カルクウォール下地貼り外壁は奥様の希望でスイス漆喰のカルクウォールを塗ることになりました。左官塗りでモルタル下地を作っていますがもちろん通気工法をしています。19.2011年10月17日カルクウォール下地2モルタル下地の隙間をすべて綺麗に埋めていきます。大工造作工事もほぼ終わりクロスのパテ処理工事です。パテ処理は雑にするとクロスを貼ったときに段がつきますので丁寧に仕上げていきます。21.2011年11月02日クロス工事2パテ処理も終わり、クロス貼りです。ここまできたら完成が近づいてくるのがすごく実感します。22.2011年11月05日クロス工事終了クロス工事も終わり見せ梁も綺麗にできました。外壁のカルクウォールも出来上がり真っ白な家が完成しました。すごく白くてまぶしい限りです。カルクウォールは天然漆喰で自浄作用がありいつまでも真っ白を保ちます。以前の面影がなくなり、当社での新築同等の強度の家が出来上がりました。真っ白な家にアイアン格子取り付け、このアイアンは特注で社長デザインです。すべての箇所に1羽づつ鳥をつけています。25.2011年11月16日アイアン格子2マチコデザインの鳥と葉っぱが可愛いです。妻飾り正面玄関にはマチコデザインの特注妻飾り!この家のシンボルである鳥がいます。これで大改装工事も終了です。床はクリ板でリビングドアは無垢です。社長の提案でリビングドアの上にはステンドガラスをいれています。ノスタルジックな雰囲気で気持ちが温かくなりますね♪29.2011年11月22日トイレステンド窓トイレの中にも東から朝の光が良く入るので、社長の提案でステンドガラス窓を入れました。飾り棚リビングに飾り棚をつけました。したアイアンとナチュラルホワイトの天板が絵になります。31.2011年11月25日キッチンのトップライト以前のキッチンは、ほとんど光が入らなくて暗かったんですが、トップライトとキッチンの前にも窓を入れ、かなり明るくなりました。外構ビスコッティのような洋風笠木(セレ・ポルト)がとっても可愛いです!雰囲気がグッと外国風になりますね。二階の飾棚イギリス風にしたいと奥様が仰っていました。南欧風キッチン真っ白いタイルと床のテラコッタ風CFで南ヨーロッパの雰囲気が出ています。外部の壁につけてあるアイアン格子の影が窓越しにかわいく写ります。解体まずは、現況のお家を解体!と言ってもリフォームなので職人さんの手壊しで解体していきます。残せるものとそうでないものを壊しながら判断します。イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。