明日2月9日、(仮称)牟礼6丁目ディサービスセンターは、竣工、引き渡しを迎えることとなった。この工事では、近隣の方々に温かい目で見守っていただけたことは幸運であった。通常、住宅地の中での建築工事では必ず何らかのトラブル、クレームが発生するが、今回の建設過程ではまったく問題は起こらなかった。それは、わたしが地元出身者であるからという訳ではなく、近隣の方々に恵まれたというただそれだけのことである。2階建てとし、建築の高さを抑えたことは好感をもっていただけたようで、もし、無理をして3階建てにしていたら、なんらかのクレームが発生していたかもしれない。予算上の問題もあって切妻の屋根をもつ2階建てにしたが、無理をせず設計したことが今回のよい結果に結びついたのではないか、と思っている。写真をアップしておく。1枚はキッチンから、もう1枚はキッチンの写真である。(今回、インテリアはグリーンを基調色としている)天井からぶら下がっているのは、レッドコードと呼ばれるリハビリ用トレーニング機器である。このディサービスが地域の人々に愛されることを願って、カテゴリーを終えることにしたい。建設過程11昨日アップした2階事務室のカーペットが敷き終わった。事務室の中に3.5mの天井高さの空間をつくり、移動する空間、事務外スペース、休息のための空間として設計されている。天井高さが3.5mあると、通常2.4m前後の空間とはまったく質が異なる空間となる。その高い天井高さを利用して、右上が吊り戸棚となり、資料等の収蔵庫となるよう設計されている。この空間が2階事務室の中心といってよい空間となる。天井が高いことで、気持ちが解放され、事務疲れも少しは緩和されるであろうことを期待している。明日はいよいよ竣工検査である。建設過程10竣工検査まで残すところあと2日となった。今日は2階のタイルカーペット敷き込み。100m2を半日で敷き込んだ。写真は、職人さんたちの作業風景。日曜日というのに、よく作業をしてくれた。その他、建具の釣り込みもほぼ完成。写真上部の吊り戸棚にはケンドン式の建具も設置された。1、2階のエアコンも作動。この寒い季節に室内がよく暖まることが確認でき、一安心であった。明日1日で最終的な細かい部分の施工を仕上げ、30日にいよいよ竣工検査を迎える。建設過程09竣工まで残すところ1週間となった。大雪の後の現場は心配であったが、幸い、まったく問題もなく、着々と工事は進んでいる。上部は吊り戸棚で、ここにケンドン形式の建具が収まる。写真床(上下)はOAフロアである。このOAフロアは最もシンプルなものの一つ。コンクリートの床から50mm浮いていて、その下に配線が自由に施工できる。電話線やLANケーブルを通すことがその主な目的。このOAフロアは、高さ調整をするような仕組みはないが、踏みしめてみたところ、不陸を感じることもなく、安心した。この上にタイルカーペットが敷かれ、2階事務室床は完了する。明日からは様々な器具が搬入され、設置されていく予定である。現場も大詰めを迎える。建築竣工前1週間はいつも様々な職種の人間が入り乱れ、大変なことになる。この1週間が過ぎると、あの喧騒が嘘のように静まりかえった建築が現れる。この静寂を迎えるとき、わたしの役目の99%は終了したことになる。建設過程08年末に向けて、工事は急ピッチで進められている。今日で外壁のシーリングが終了。年内に足場を解体し、建物外周に付く庇の施工までを終わらせることが目標となっている。その間、サッシ周りの枠付け、UB設置、内部のボード貼り、階段の施工、エレベーターの施工などが進められる。年明けからは、外構をすすめながら、内部の仕上げ、器具つけに移行する。1月は最終的な仕上げの段階に入ることになる。予算の関係から、高価な外壁材は使用できなかったが、腰回り(ベージュ)と上部(ホワイト)を貼り分け、安定した建物に見えるように工夫されている。足場が解体され、正面からの外観が年内に眺められるようになることが目標か。建設過程-07年末に向けて、現場は慌ただしく動いている。シルバー)を貼り終え、内部の軽鉄下地(上写真は2階)が進んでいる。2階は天井高さが2100mm、2400mm、3500mmの3種類の異なる高さが用意されている。天井高さを波のように上下させ、変化をつけ、空間が単調にならないよう配慮している。今日から、1階のモルタル下地の施工も始まった。これが終わると、床仕上げ、壁のボード貼り、防水の作業など、内装仕上げの工程へと進んでいく。*2階前面道路側に掃き出し窓(2階への荷物の出し入れ、避難用として。内部手すりあり)を設けたが、これは建設途中、材料の搬入搬出、人の出入りなど多くに役に立っている。ある規模以上の建築を計画するときには、建設過程までも考慮したデザインが望ましいことがわかる。建設過程-06今週、梁の耐火塗装(上写真)を確認した。厨房、トイレ部分は天井内で防火区画しなければならない。通常は耐火被覆材を使用し、吹き付けて定着させる施工をするのだが、それを避けて、耐火塗装を選択した。その理由は、周囲が住宅地であること、福祉施設であることが大きい。現在アスベストは耐火被覆材に含まれていないが、周囲に被覆材が飛散することはどうしても避けられない。身体に影響がないにしても、周辺住民の方々はあまり気分の良いものではないだろう。耐火塗料であれば、そうした心配もいらない。耐火被覆材より単価が高いが、その方が総合的に考えて優れた選択と思えた。周辺への配慮は、建築現場では常に求められる。問題となるのはアスファルト防水である。アスファルトを大きな釜で溶解させて塗るのだが、その時の匂いが強烈であり、近隣から苦情がくる場合が多い。(最近では、アルファルトを粘着させた防水材が使われることが多い。ガスバーナーでその都度溶解させて施工していくが、これも匂いは発生する)音の問題も苦情のタネになる。建築をつくるということは、こうした近隣への配慮を考えていかなければならない。設計は、その土地で自己完結するものではないのである。建てる側からすると法規さえ守れば何をしてもよいではないか、と思いがちであるが、法規とは最低限の基準であることを忘れてはいけない。建築を計画するということは、その土地と周辺、そしてその街全体を含めて計画することが求められる。建設過程-05今日から屋根の耐火野地板の上に、防水紙(タイベックルーフライナー)が貼られ始めた。(上写真)防水紙はタイベックと決めている。わたしが大学を卒業した頃からずっとある素材で、定番といってよい素材。長く生き延びているということは、それだけ信頼性がある素材だということである。人造大理石のコーリアンなどもわたしはよく使うし、お客様にも薦める。これも長く生き残っている素材の一つ。キッチンカウンターなどによく使われる。外壁では、軽鉄下地の施工が進んでいる。(下写真)この下地の上に、外壁の防水紙が貼られ、通気層15ミリをとってサイディングが貼られる。外壁は、腰廻りがベージュ、その上はホワイト色である。足元は汚れやすいので、色のついたものを選択した。今週末には、防水紙の上に屋根の着色ガルバリウム鋼板(立平葺き)の施工がほとんど終了する予定である。建設過程-04台風後の低気圧による強風、雨もやっとおさまり、今日は、2階コンクリートの打設を行う。2階はデッキプレートが敷かれており、その上にコンクリートが打設された。このデッキプレートは合成スラブといわれるもので、単なる型枠の機能だけでなく、構造的機能を合わせ持つデッキプレートである。後日、トイレや流しの排水口部分に穴を開けるため、その周りの開口補強も現場にて確認。1階外構周りのコンクリート工事までコンクリート工事は当面ない。これで現場が落ち着くことになる。コンクリートが乾くと、その上に壁の位置を確認しながら墨出しを行うことになる。今週後半からは、屋根を葺いていく。建設過程-03このところ雨続きで、現場として厳しい状況が続いている。屋根の母屋が本日、無事完成し、明日からこの上に耐火野地板が貼られる予定である。屋根の小屋梁まわりのブレース材もすべて施工が完了した。来週早々には2階デッキプレート上部のコンクリート打設となるが、その前に台風が上陸するようなので、心配である。今後は、天気との戦いが続きそうである。profiletrumpet(トランペット)water(水)window(窓)東京-Tokyo武蔵野-Musashino三鷹-Mitaka吉祥寺-Kichijoji鎌倉-Kamakura横浜-Yokohama横須賀-Yokosuka九州ーKyushu沖縄ーOkinawa未分類Notes*このサイト"Archiscape"は、倉澤智建築デザイン事務所のHP+blogです。代表事例に関するカテゴリ、それ以降がblogのカテゴリになっています。kurarc@xd6.so-net.ne.jp*このHP+blogを閲覧し、また最初のページに戻る場合は、カテゴリの「全体」をクリックしていただくか、画面最後の数字の「1」をクリックしていただきますと、最初のページに戻ることができます。*ライフログで紹介しています映画『こおろぎ』(青山真治監督)は、南伊豆MT-House(杉小舎)が撮影舞台として使用されています。映画内でこの住宅+コテージを見ることができます。*カテゴリarchives1984-1985では、1984年から1985年にかけて行った11ヶ月の旅(グランドツアー)について紹介しています。画像は36年程前のスライドをデジタル化しているため、かなり劣化しています。*カテゴリfragmentでは、思考のヒント、覚書き、イメージ等、言葉の断片を記録しています。メッセージを入力してください。