21:00の予定です。21:00の予定です。21:00の予定です。30分遅れ9:30入射予定です。9:30の予定です(9:00〜9:30リング内作業の予定)。リング内作業のためビームを落とす。マグネットQ251水漏れ対策作業実施。21:00の予定です。Storage->Experiment.ユーザー運転開始。21:00の予定です。BAG#221の真空が悪化する。その為、LifeTimeも徐々に低下する。真空担当者に連絡する。真空の悪化が少し止まる方向にあるため、しばらく様子を見ることになる。#211:1.3E-7Paで真空悪化がほぼ止まる。LifeTimeは改善されず。様子を見ることにする。BAG#221の真空が良くなる。それに伴いLifeTimeも少し良くなる。回復の兆しが出てくる。BAG#221真空悪化の件で、本日5:00にBeamを落としリークチェックを行う予定です。B22-23間の接続管フランジアブゾーバー部から真空リーク発見。B19-23間を真空パージし、接続管を交換予定。接続管交換作業及び真空立ち上げのため、明日(4/17)9:00まで運転停止となった。明日6時よりSIP及びDIPを立ち上げ予定。4/17(月)のマシンスタディは全てキャンセルし、終日RING焼き出し運転となります。2:00MPW#19下流GV〜B23-24間GVリークチェックを行う。Magnetイニシャライズ開始。9:30以降Ring焼き出し用入射の予定です。Injection->Storage.リング焼き出し開始。Ring焼き出しは1.5時間の間隔で入射となる。LifeTimeが伸びてきたら500mA〜450mA間で入射となる予定。8:00を予定しています。Ring内調査を行います。8:00ユーザー運転用入射は変更ありません。Ring内調査の為Beamを落とす。Storage->Experiment.ユーザー運転(ボーナス)開始。21:00を予定しています。9:00を予定しています。21:00の予定です。9:00を予定しています。21:00の予定です。9:00を予定しています。本日2:51頃地震がありました。この為、BL-21光モニターでBeam軌道が約4分間に渡り最大で26μm程変動しました。21:00を予定しています。瞬亭(佐野変電所における落雷)により、ビームダンプ。21:00を予定しています。9:00を予定しています。21:00を予定しています。9:00を予定しています。21:00を予定しています。21:00の予定です。21:00の予定です。21:00の予定です。21:00の予定です。ユーザー運転は4/28(金)9:00にて終了、次回立ち上げは5/8(月)9:00の予定です。サーバー管理者までお願いします。