2両社合同によるプロジェクト進捗会議を毎週実施したにもかかわらず,今回のような開発の遅れが生じたことを互いに反省し,進捗会臓でのリスク管理について対策会議を行った。この結果,次のような改善策の実施を決めた。入れる最も適切な答えを,解答群の中から選べ。開発上で何らかの問題が発生した場合又はそのおそれがある場合には,問題点の内容,プロジェクトへの影響度及び対策案について両社で相談してきた。今後は,より定量的なデータによって開発状況の実態を把握し,プロジェクトに悪影響を与えることがないよう未然に防止する。発生した場合でも,その影響を最小限に抑えられるようにする。定量的なデータとしては,各開発工程での作業成果物の生産データ(プログラム規模など),品質データ(レビュー結果,テスト結果など)及び進捗データ(プログラムの完成度,プロジェクト進捗度,計画と実績の差異分析)を使用する。いった現象を回避する。開発途中での仕様,スケジュール,開発体制に関する変更管理(変更提案,変更に対する審識・承認など)を進捗会議の場で行う。いった現象を回避する。付けた例を以下に示します。ここでは、説明文から得られる理由だけでなく、言葉の意味から正誤を判断していることにも注目してください。「・・・といった現象を回避する。」という文書になっています。現象とは呼べないものは入りません。