さかのぼる事、ちょうど1年前、名古屋市の店舗併用住宅の設計に取り掛かりました。クライアントさんご夫妻との打合せには、ご夫妻のお子様とお母様も片隅で参加して打合せを重ねました。「ウチもお願いします」と、親世帯の建替えのご依頼をいただき、スープのさめぬ距離感で、子世帯の現場監理と親世帯の設計打合せが始まりました。翌年には定年退職となり、新たな生活が始まろうとしている親世帯の生活スタイルは大きく違います。将来を見据えるのはもちろん、省けるものは極力すっきりさせ、その分、趣味や余暇の時間を有意義に過ごすための空間に重点を置き、同じ敷地で、同じ面積の建替えとなる予定ですが、「今度の家は楽しい」となる家づくりが始まりました。現地調査を行いました。設計監理契約を締結しました。基本設計図について、打ち合わせを行いました。事前にお送りした設備図について、打ち合わせを行いました。実施設計図について、打ち合わせを行いました。電話で打ち合せ外壁の仕上げ、玄関廻りの打ち合わせを行いました。打ち合わせを行いました。現地で打ち合せ仕上表の打ち合わせを行いました。実施設計を終了しました。工務店へ見積依頼9月末までに引き渡しできれば消費税が8%なので、そのタイミングを希望する人が多く、あえてそれを外し、10月以降になってでも、しっかり工事をして頂ける所にお願いしました。工事契約が締結されました。2019.10.24既存建物の解体工事が終了しました。2019.10.29地鎮祭が執り行われました。2019.11.21隣地境界コンクリートブロック積コンクリートの基礎が打ち終わっています。土に接するコンクリートブロックはC種とし、全てにモルタルを充填しています。D13がD10になっていたので、D13を増設することになりました。2019.11.26D13の増設をしました。2019.12.13基礎の型枠がばらされました。給水給湯配管が施工されました。2019.12.21基礎断熱が終わり、土台敷きをしています。断熱材がきれいに貼り終えています。基礎立上りに断熱補強が施されています。養生をし、上棟を待ちます。2019.12.24遠く離れた場所から、クレーンが見えます。断熱材が搬入されています。仮筋かいがされています。