事故に関し、同年4月17日、事故の収束に向けた道筋を取りまとめ、7月19日に、ステップ1の目標「放射線量が着実に減少傾向となっていること」を達成いたしました。その後、12月16日に、ステップ2の目標「放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられていること」の達成を確認いたしました。1~4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップを取りまとめました。)への主な影響について、以下の通りお知らせいたします。※10月29日午前11時29分、1号機原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約2.6m3/hから約3.0m3/h調整。[高温焼却炉建屋])への溜まり水の移送を開始。※10月1日午後0時10分、4号機原子炉内に装荷されている燃料について、燃料移動作業を開始。10月24日午後6時33分、全燃料集合体の使用済燃料プールへの移動が完了。これに伴い、10月29日午後2時1分、原子炉の冷却を行っていた残留熱除去系(A)の運転を停止。よる影響などについて」実績ファイル】ページをご覧ください。Reader(無料)が必要です。