この時期になると花が咲いているのが多い。先週までは固く締まっていたのに。暑さの峠が過ぎたせいか虫の活動が活発になってきたようだ。バジルと青シソに蛾の幼虫がいっぱい。喰われた葉を取り除いたらスカスカになってしまった。キュウリの葉の裏にアブラムシが大量発生。ナスにニジュウヤホシテントウが2匹。08/17にポットに植えたジャガイモ(デジマ)が萌芽。昨日まで車庫の中に置いておいた。ポットの表面に地割れが出たので、そろそろか・・・と外に出したのだ。秋ジャガを植える時期は暑さが厳しいので種芋が土の中で腐りやすいのだ。それでぎりぎりまで外と比べて温度の低い車庫に入れてあったのだ。08/17に播種したブロッコリーが発芽した。ニジュウヤホシテントウのこのくすんだ色を見ると腹が立つキュウリの葉の裏に白や黒のアブラムシがいっぱい。アブラムシを潰すときキュウリの葉は薄いので傷つくんだよなぁ。Mon家庭菜園うちの前の道路と駐車場のフェンス際の雑草が、この暑さにもかかわらず大きくなってきたので抜いた。ユズにアゲハチョウの卵が4個。キュウリについたアブラムシの残りを駆除。つるはまっすぐ上に伸びようとしているので横方向に誘引。青虫でボロボロになったバジルを一鉢整理した。栽培オイル交換13:30-14:00晴れオイル交換4,000円50,742km。前回のオイル交換は06/25の46,064kmだから4,678kmでの交換。外部側と内部側の塀の板は半分ずらして張ってあるので目透し張りでも視線は遮られている。「押水の住宅」と同じやり方。板の樹種は違うけど基本は同じ。あと少しで完成だ明日取り付けられる家具キャビネットで隠れる部分。配線や配管が壁を貫通している穴をシールで塞ぐ。ゴキブリが壁の中に行き来できないようにできる限りのことはしておきたい。流し台にIHヒーター取付完了。IHの右隣りは排気ファンのスイッチ。水道本管からの分岐詳細。埋め戻して埋設シート(他の工事で道路を掘ったときに埋設シートが出てくるとその下に配管されていることがわかる)を敷く。左が父の車庫の新ガス管。ガス管の本管からの分岐詳細さすが土木である。丁寧に書かれた工事用黒板。羽咋の現場から帰ったら今日の工事は終わっていた。あとは宅地内のメーターまわりに超早強コンクリートを打つだけ。「羽咋の住宅改修」12:00-18:20晴れ手洗い・トイレとキッチンの家具に扉取付中。ベースプレート下にシンダーコンクリートが充填されていない。「H鋼のスカラップ部分をシールして欲しい・・・」と言いつつスカラップに指を突っ込んだらどんどん奥に入っていく。中で指を回してみると結構大きな空洞があるじゃないか。指を突っ込んでいなければ気付かなかった。シンダーコンクリート打設もやっぱり立ち会わないとだめか・・・。無収縮モルタルを充填するように伝えたが水曜日の定例時がいいな。倉庫から玄関ホールへの扉は設計では倉庫内へ開く予定だった。玄関ホール側から倉庫の床仕上げが見えることになる。床の仕上げの違いが著しいので扉を玄関ホール側に開くことにした。手洗い・トイレへ行く動線とクロスするためぶつかるリスクが生じるので現場にいる間ずっとどうしようか悩んでいた。最後は岡田氏の意見も聞いて開き勝手を変えることにした。パイプスペースへの点検扉の納まりについて永井氏と打ち合わせした。合板を張り、その上に鏡を貼る。合板で周囲の納まり寸法に合わせる。浴室中庭の安山岩が綺麗に並べすぎなので、ランダム化してもらうことにした。降り口の石を90゚回転してレベルを周囲から上げること。塀の外側の板がずれている。内部側と外部側はちょうど半分ずれるはずが、誤差が溜まって最後には30mmずれてしまっているようだ。持ちだし部は先端から50mmくらい逃げた位置に胴縁を縦に流して暴れを抑える。定規を当てて先端を揃えて切断すること。地下物置への階段は物置で組み立てるので、家具取り付け後でも取付は可能とのこと。帯戸を寸法調整のため永井氏が持ち帰った。おかあさんから瓜をいただいた。扉の高さが大きいためフラッシュ化して仕上がる前の骨組の状態で寸法を確認中。建具のこの状態(骨組)を見ることはあまり無い。手洗いとトイレを仕切る扉のための方立加工中。カウンターと硝子溝に合わせるため少しずつ削りながら仮付けして手直しをしている最中。家具扉と方立の取付完了。カウンター面の養生完了。永井WD-6の寸法合わせWD-6の枠上の壁下地取付中WD-6まわりのラスボード張り完了。入っていた開口部は耐震壁になったので、この開口部に帯戸を持ってきた。Fri家庭菜園ピーマンをボウル一杯収穫。今年は花が一気に咲いて一株に実が10〜20個もついてしまった。養分が分散して大きく成長しないまま3・4cmの実が沢山ついたのを収穫。ナスは強剪定のあと少しずつ成長して花が付き始めた。明日、定植する予定のジャガイモ(デジマ)の芽欠きをした。秋ジャガは栽培期間が短いので一本だけ残すことにした。昨年は普通通り2〜3本の芽を残したら、できたのは小さかったから。ユズにイモムシがいた。アゲハの卵を見落としたらしい。玄関ホール側は既存に合わせてビニルクロス貼りなので石膏ボード張り。中央の開口部の奥は手洗い・トイレで壁仕上げは左官仕上げなのでラスボード張り。キッチンから廊下への引き込み戸扉取付完了。柱と扉の間には硝子が入る。脱衣室の引き戸取付完了。左側に洗面の家具が取り付けられる。ガス管まわりと水道のメーターまわりのコンクリート打設が終わった。Sat酸素が・・・05:30-17:30晴れあまりに暑くて作業をしていると息が上がる。空気中の酸素が少ないような感じでつらかった。畝になる部分に牛糞堆肥を撒き、耕耘機で耕す。鶏糞を撒き、また耕す。午後から4畝つくった。ジャガイモ(デジマ)を18個定植した。キュウリ6本・ナス7本・ニンジン3本+小さいの3本・カボチャ1個・枝豆を収穫。畠田さんからユウガオの小さめのを2個いただいた。ウリハムシが大発生していてカボチャやキュウリの葉がボロボロに喰われてる。サトイモとショウガのまわりの草取りをして、寄せ土した。