京都、滋賀の建築家が上質な住宅をご提供します。市街地に位置する、うなぎの寝床のような敷地で一戸建て住宅の計画が進むことになりました。建主様のご好意により、工事経過を随時報告させていただくこととなりましたので、移りゆく工事の状況をご覧ください。完成引き渡し本日完成引き渡しです。隣家がほぼピッタリくっついている京都特有のうなぎの寝床の敷地で計画された2世帯住宅が完成しました。建主様は約5年ほど前のイベントで初めてお会いさせていただいてから、長い年月が経過しましたが、ようやく完成を迎えました。建主様もとてもご満足いただいておりまして、我々も嬉しい気持ちでいっぱいです。長い間ありがとうございました。外構の土間コンクリート工事が行われています。今週末28日(土)、完成見学会の予定です。木工事ほぼ大工工事が完了しました。これから仕上げの工事に進みます。外壁は下地のモルタルが完了して、これから仕上げの吹付けなどが施されます。木工事2階の木工事が目処が付きましたので、現在1階工事中。大工さんが引き戸の枠を取り付けています。既製品をぱこっと付けるものではなく、一つ一つ寸法を合わせて付けて行くので手間が掛りますね。天井と壁の石膏ボードが貼られています。柱の間に断熱材が充填されています。天井も下地の桟が施され、石膏ボードを貼り始めています。順調に進んでいますね。本格的に大工さんによる木工事が始まっています。サッシも取り付けられ、壁には筋交いも入りました。これで構造的にも安心ですね。奥まで深く、規模が大きいので結構時間が掛りました。棟上げ後、建主様のご厚意で上棟式が催されました。祭壇に2礼2拍、そして四隅に塩、米、酒を撒きました。これから大工さんによる木工事の始まりです。基礎工事が始まりました。鉄筋も組み終えて、これからコンクリートを打設します。ウナギの寝床状態の敷地ですので、隣家ギリギリまで基礎を作っていますね。昨日まで大雨が降っておりましたが、本日は雨もやみました。隣家の養生も完成して、これから建築工事が始まります。地盤調査の結果、地番が軟弱でしたので、まずは地盤改良工事を行います。完了して、隣家とくっついていた部分を工事しています。隣と隣接している場合は、解体した方がお隣の外壁を工事するのが通例ですね。この工事が終われば、いざ地鎮祭です。解体工事が始まりました。重機が入らないので、手作業で壊しています。重機が入ると一気に解体されます。本日は解体式を執り行いました。古家を解体する前に、神主さんにお越しいただきました。今まで長い年月にわたり、雨風から建主様の身を守ってきてくれた家に感謝ですね。これから解体工事が始まります。