今日も暑くなるのか・・・ホテルから現場まで1.8kmを宮島口から阿品方向へJRの線路沿いに歩く。昼にはホテルに戻って議事録を書いていたので一日にこの道を2往復・・・1.8×4=7.2kmも歩いたことになる。街路樹の足元の灌木・・・いや違う実がついているじゃない。ユズかミカンか?今日から大工工事が始まる。張り替えと言っても前回の軒天板を下地として今回の板を張る。張り替えの理由は・・・軒天板に梁と同じ濃い色を間違えて塗ったために張り替えることになった。ところが全体を三種類の板幅で割り付けているのに、一種類の板幅のものを張ったために割付がめちゃくちゃになってしまった。そのためもう一度ちゃんとした板幅の物を用意して張ることになった。塗り間違いから始まって2回目の張り直し・・・何をやっているんだか。防水は東側の頂部の塩ビ鋼板取替中いやぁ、暑い。Thu「広島の住宅」08:30-17:20くもり・オーバーフローの堤のL字型塩ビ鋼板を速乾性シールで留めていた。弾性のあるシールでないと元の塩ビアングルのようにシートと線膨張率が違うためシートを引っ張ってしまうので一度取り外してもらった。変成シリコンシールで貼り直した・防水の残り01.端部シール/青色の缶←製造年月日の写真を撮影すること02.塩ビ製ルーフドレン2ヶ所取り付け03.屋根周囲塩ビ鋼板の垂れ下端の青缶シール・下地とする前回の軒天板で目地が外れそうなものや浮きがあるモノは木ねじで留めてから新しい板を張るように中島氏に伝えた。SUSコーススレッドW-32を使用する。野地板に20mm食い込む。防水はだいたい終わり。シール材が届かないと続きができない。