Wed「羽咋の住宅改修」08:30-19:00小雨→晴れ流し台のワークトップ改修シンクに水が溜まる件。ニップルを噛ませて引っ張って調整してもらった。外構の庭石の位置・向きを指示。砂利敷きの形状を指示。原田さんに庭石の向きや傾きなどを何度も修正してもらった。そのかいがあっていい配置になった。砂利は40のを指定していたと思うのだが、25以下の細かいのが搬入された。した法面をつくりたかったのだが・・・。足洗い場のグレーチング枠はL-50を使用する。グレーチングはゴムパッキンを噛ませる。塀の基礎天端のグレーリング枠側の300〜500mm程度の範囲を斫って貰うことにした。鉄筋が出たらエポキシ樹脂を塗ってモルタルの薄塗りを掛ける。鉄筋が出なくてもはつった天端はモルタルで均しておくこと。屋外機置場の隣家側に土が流れないように石を積んであるが、今の高さだと車のマフラーがあたりそうだ。石天端の高さを下げるか、タイヤあたりの地盤レベルを上げるかが必要。地下物置の隅角部には棚を置かない方がいい。夏期に結露して置いてあるものが湿気るから。最低でも壁面から45cmは離す必要がある。その隅角部のあいた部分に除湿器をおくといい。外構の基礎外部のモルタル塗りの下端が砂利敷きのレベルより恥をかいている。100mmくらいは飲み込んでいてほしいんだな。北側がきれいになったのにぶちこわしだ。外部ベンドキャップのメクラ部分。裏側に大きめの断熱材を貼っておくこと。排気チャンバーのオイルフィルターの下の配管内が汚れていた。手洗いのタオル掛けはホームセンターで売っている吸盤付のをカウンターの手前小口につければいいと思う。お昼にカレーライスをいただいた。おいしいのでおかわりをしてしまった。お母さんにお礼をお伝え下さい。帰りにお米15kg×4袋いただいた。長村の実家と峰行に届けました。いつもありがとうございます。内部の再検査と外部の検査の日時が決まったら連絡して下さい。107mm前にずらして開けるワークトップのステンレス板を貼りつけていたシールをケレンして掃除する旧排気口の穴を塞いでから、新しいワークトップを貼るためにシールを塗る作り直したステンレス板を持ち上げるステンレス板を所定の位置に調整する水栓やIHヒーターを再取付して完成。高くついた間違いだった。泣いても泣ききれない。庭石を向きなどを調整しながら据えつける気に入った位置にずらしてもらう庭石を据えつけて、防草シートを隙間無く敷くあとは砂利を敷くのみ砂利を2t×3台分入れる。