作業内容を更新していきます。】7月19日に残工事が完了し、すべての工事が完了しました。HK様にご協力して頂き、アンケート(3項目)に記入して頂きました。前日、雨の中の足場を解体して頂きました。足場屋さん!ありがとうございます。前日、降った雨が残っていたので、ブロワーで水滴を出してから、鳥の糞などを清掃。砂などはブロワーの風では除去できないので、タオルやセイム皮で清掃。今日も雷注意報がでていますが、今日は降りそうなので、屋根の塗装は中止。作業前に水道のネジが外れていたので、とめておきました。今日も雷注意方がでてますが、雨が降る時間帯は18時以降となっているので、まずは清掃。天気が不安定で予報がコロコロ変わるため、段取りを変え縦樋を清掃。今日は朝からエアコンのカバーや縦樋などを塗装する予定でしたが、天気予報がガラっと変わったため、トタン屋根の唐草・雨返しなどを塗装しました。西面のハゼの部分を塗装する前に清掃。北面も離れの屋根もローラーで塗装する前に清掃しました。ブロワーで汚れを落とし清掃完了。昨日、錆び止めを塗装できなかった部分の足を浮かせ錆び止めを塗装しました。これで錆び止め塗装は完了しました。今日も朝から暑いので、日陰から塗装しました。塗装する前に、鳥の糞や虫の糞?などの汚れをタオルで除去。