令和2年(2020年)4月開校に向け、市川高校の隣接地に建設中です。工事の進捗状況を定期的に紹介していきます。建設地を上空から撮影しました。本館の工事から始まっています。市川高校の校舎のところに体育館,テニスコート,弓道場などを建設していきます。※画像をクリックすると大きい画像が表示できます。青洲ホールの内装工事も終わり、校舎の全容が見られるようになりました。新入生を迎える準備が、日々着々と進んでいます。※画像をクリックすると大きい画像が表示できます。塗装の足場もすっかり外され、校舎の全貌が姿を現しました。最後に残った実習棟1や青洲ホールも外観はほぼ完成し、内装の仕上げ段階です。青い空を背景に、大きな窓が開放的なイメージを創り出しています。※画像をクリックすると大きい画像が表示できます。【2020年1月22日】2020年初めての更新です。本館の周囲を囲む足場はほぼ取り外され、外観がはっきりと見えるようになりました。屋上には校名も大きく設置されました。今回から校舎内の様子も公開できるようになりましたので、今後は校舎内の完成状況も更新していく予定です。今回はこのページに掲載していない写真も何枚かります。⇒詳しくはこちら※画像をクリックすると大きい画像が表示できます。本館は周囲を囲む足場の解体が始まり、外壁が姿を現しています。ロ(ろ)の字型4階建ての建物は、かなりの存在感を感じさせます。各階の窓にはサッシがはめ込まれ、内装工事も急ピッチで進められています。実習棟2(土木系実習施設)の建物がほぼ仕上がり、内部が公開されました。建築の構造を意識的に見せた斬新な作りになっています。※画像をクリックすると大きい画像が表示できます。実習棟1の枠組みが立ち上がり、実習棟手前の青洲ホール(280名収容)の全景もはっきりしてきました。校舎の外観の方は、サッシ窓も入り、あとは仕上げ塗装のみとなりました。※画像をクリックすると大きい画像が表示できます。本館は外壁塗装及び内装が着々と進められ、実習棟1の鉄骨が立ち上がりました。12月からは、外構工事も本格的に始まる予定です。※画像をクリックすると大きい画像が表示できます。【2019年11月13日】1階2階の窓サッシも入り始め、壁の下塗りも始まりました。手前には、視聴覚室(青洲ホールと命名)の階段席の土台も見えます。2月末の完成に向けて、建設のピッチも上がっています!※画像をクリックすると大きい画像が表示できます。【2019年11月1日】この写真は、10月30日に撮影しました。1枚目の写真では、本館前の視聴覚室や工業実習棟の基礎工事が順調に進んでいる様子が見られます。2枚目の写真は、将来学校の屋上に設置される校名サインの実物大サンプルを試験的に掲げて見え方を確認しました。校章は金色(チタンゴールド)と銀色(ステンレス)及び青洲ブルーで、文字の部分は銀色(ステンレス)で仕上げる予定です。どんな仕上がりになるか、今から楽しみです!※画像をクリックすると大きい画像が表示できます。心配された台風の影響もなく、工事は進んでいます。本館の前(写真の本館の右側)に視聴覚室を作ります。見づらいですが、本館の奥には工業科実習棟の外壁が見えます。※画像をクリックすると大きい画像が表示できます。外観はあまり変わりませんが、今回は中の様子も少し紹介します。2枚目の写真は、コミュニティゲート(正面入口)から中庭に向かう通路で撮影した写真です。右側の緑色のシートが貼ってある所は生徒用の玄関です。3枚目の写真は、中庭から撮影した校舎外観の写真です。※画像をクリックすると大きい画像が表示できます。本館は4階まで外壁工事が進み、1階はサッシの取り付けも始まりました。近く、1階の内装工事も始まるようです。※画像をクリックすると大きい画像が表示できます。【2019年9月4日】9月といえども残暑が厳しい中、工事は順調に進んでいます。本館については外枠は4階部分までおおよそ出来上がりそうです。※画像をクリックすると大きい画像が表示できます。本館の工事は順調に進んでいます。本館に隣接する実習棟の工事も始まりました。※画像をクリックすると大きい画像が表示できます。【2019年7月31日】4階部分への工事がさらに進みました。クレーンのアームが長すぎて写真に入り切りませんでした。どれくらいの高さまで伸びているのでしょう?...※画像をクリックすると大きい画像が表示できます。本館3階から4階にかけての骨格作りが進んでいます。※画像をクリックすると大きい画像が表示できます。