右の鉢と新聞紙の上のが今日の収穫分。左の3鉢がこれまでに収穫した分。前回トランクが一杯で積めなかった分を今日収穫したのだが雪にやられて折れたのが多かった。緑の部分はボロボロだった。新聞紙の左側は下仁田ネギ(白い部分が短い)。Sunカボチャ車庫の隅に3個カボチャが残っていた。そのうちの1個を夕食に唐揚げで食べる。冬至(12/22か23)にカボチャを食べると風邪をひかないという。緑黄色野菜の少ない時期にビタミンやカロチンを含んでいてそのころまで保存の効くカボチャを食べて身体の抵抗力をつけるってことなんだろうね。うちのカボチャは毎年冬至どころか2月か3月までもつ。水分が抜けて軽くなって、ちょと表面がしなびた感じになっている。途中で傷むカボチャもあるけど、そういうのを優先して食べていく。残ったカボチャは腐りにくく毎年最後の1個まで食べられる。ジャガイモやカボチャを見ていると化学肥料を使って栽培したのは水ぶくれみたいで「腐りやすい」、有機栽培のはどちらかというと「しなびる」・・・という感じがしている。同じ条件で両者を比べたわけではないので「んなかんじ」にしかすぎない・・・ホントのところはどうなんだろうね。暗いうちから現場をめざす。凍結してないからよしとする。浴槽右側の型枠が斜めにならずに垂直に作られている。これだと浴槽据付後に排水管を接続できなくなる。躯体の形が施工図と違うのでこの部分のコンクリート打設は中止。スラブ筋・・・基礎からの立ち上がり筋が片側(左)だけに倒れている。交互に倒すのが常識なのに。スラブ筋が切られている。通しで配筋されるべきなのに。今日は敷地奥の塀の打設なのでポンプ車から配管しているのでモルタル車にモルタル入りのコンクリートを返すことができない。敷地内にも捨てる場所がないのでブルーシートで受けて固まったら壊して捨てる・・・って無駄な作業が出る。このモルタル混ざりのコンクリートを型枠の中に入れるわけにもいかない(そうやっている現場はいっぱいあるけど)ので仕方がない。コンクリートの試験中。