注意書に沿ってクズ野菜(残っていたネギの緑色の部分)をたっぷりの油で炒めて鍋に油を染みこませた。鍋の裏を撮影するのを忘れていたのに気付いた。一度火が入った後だけど・・・。ガスでもIHでも使えるヤツです。「南部盛栄堂」の刻印が入ってる。この鋳物のざらざら感がいい。器に移してから15分くらいパチパチと水分が飛ぶ音がしてる。音がやんだらカリッといい具合になってる。つまみながら鉄骨内部階段の施工図をチェックする。(撮影/岡田建設工業)屋外階段柱のベースプレート仮置き。アンカーボルトぴったり。(撮影/岡田建設工業)屋外階段のささら桁のベースプレート仮置き。これもアンカーボルトぴったり。「四季彩館ひだなん」の更級そば粉(長野県産)1kgをいただいた。小麦粉の6倍くらいの価格だ。うどんと比べると蕎麦が高いのは仕方ないってことだなぁ。単位面積当たりの収穫量は小麦が10aあたり300kgに対して蕎麦が50kgだから価格は収穫量比そのままだ。フランスは蕎麦でも10aあたり250kgは収穫しているんだよね。日本は何が悪いんだろ。ちなみに米は10aで500kgの収穫量。金子憲一氏ちょっとだけ良い天気。今日の現場全景(12:50)。Y2通りのX5-X6の電気配管がすごい。黒いのが電気配管で青いのが給水管のさや管。7-11のトイレ床排水と通気の配管。通気が施工図より良くなってる。施工図を修正してもらおう。休憩用ハウスの道路側の窓に「確認済」が貼ってあった。ガラスの向こうなので安上がりだ。終日ヤマダ産業からのサッシュ施工図の2回目チェック。01/18までに承諾しないと製作が間に合わないという。図面チェックが遅いせいで工期が遅れたと言われると困るので、昼食も無しで必死にチェック。10:30に受け取って19:45に返却できた。肩が凝って仕方がない。こんな日も作業って風邪引かないで下さい。(撮影/岡田建設工業)うわっ。(撮影/岡田建設工業)除雪の準備完了。セレモニー会館の除雪をしてきたらしい。