この辺りの道路は乾いていたのでほっとした。梁のスリーブ(フリードーナツ150φ/旭化成建材)。この中ボルトで建方をして、建物の歪み直しをしてから高力ボルトに入れ替えて本締めする。最初から高力ボルトを入れて建方をする現場があるので注意が必要。継手に添板を中ボルトで仮留めしておく1本目はX4・Y1から2本目を吊る準備中レッカー車の運転席って屋根にワイパーが付いているんだ上を向いて作業するんだものねぇ建方後にベースプレート下に流し込む無収縮モルタル。製造日が印刷してなかった。ロットナンバーが製造日なんだろうけどメーカーに確認しないとな。屋外階段のささら桁を支える2本の柱に付いていたタグ。上の55に丸印が付いている。HDZ55のことでメッキの付着量が550g/m2以上ということ。過酷な環境で使用される鋼材のメッキ量。骨組みってカッコいいよねぇ今日の作業終了。X1からX6までの12本の柱とX2からX6までの2階梁5本。(撮影/岡田建設工業)油断していると後ろから撮られる。(撮影/岡田建設工業)柱は全部建ったようだ。樋口裕由樹氏(途中のみ)除雪車が3連で走ってきた。3階の梁まで掛かっているが、一番手前のがまだ。バルコニーの出を見たいのに。デッキプレート搬入トップライトの枠。デッキプレートの下に取り付ける後付けインサート。・今日の議事録や図面をメールで送って、日記を書き終わったらもう22:00。・X通りの構面の歪み直し完了。・明日はY通りの歪み直しとのこと。・屋外階段を触ってささら桁の捻れに驚く。