3月8日(金)軒天の塗装。腰に負担のかかる、なかなかの重労働。ご苦労様です!3月2日(土)サイディングが貼り上がった後は、シーリング工事になります。タイルも貼れて徐々に仕上がって来ています。2月23日(土)サイディングを貼っています。以前の姿からは見違えるようになります。1月18日(金)胴縁打ち。以前は躯体に直にサイディングが貼ってありましたが、今回の工事では胴縁を打って通気層を確保します。1月16日(水)水が差して傷んでしまった下地の補修工事。所々傷んでいましたが、思った程酷い箇所はない模様。修理が完了した所から、追っかけてサイディング屋さんに防水シートを貼ってもらいます。防水シートが貼れるとひと安心です。1月14日(月)外壁の剥がし工事。サイディング屋さんの大勢の手で、一気に剥がします。天気には恵まれていますが、ここからの作業はスピード感が必要ですね。1月9日(水)屋根、外壁の高圧洗浄。屋根はもちろん、撤去してしまう外壁も一度洗います。寒い中、塗装屋さんに頑張ってもらいました。1月7日(月)足場の設置。凝った造りで、2日かけて足場を組みました。足場屋さんご苦労様でした。