1.鋤取り(2019年10月2日)鋤取りを行いました。その後、砕石を敷いています。2.鋤取り(2019年10月3日)玄関前の鋤取りを行いました。根掘りも行っています。3.白砕石敷(2019年10月4日)白砕石を入れています。防草シートを敷き詰めているので、雑草が生えにくくなっています。4.ブロック積(2019年10月7日)ブロックを積んでいます。5.ブロック積(2019年10月8日)門柱のブロックを積みました。階段をピンコロで作り始めました。6.美ブロ塗装(2019年10月9日)門柱を美ブロで塗装しました。7.土間コン(2019年10月10日)ウッドデッキの床と石貼りのアラ打ちを行いました。ポストも取り付けました。8.表札(2019年10月11日)表札を取り付けました。門灯やインターホンも設置しました。9.リウッドデッキ(2019年10月14日)ウッドデッキを組み立てています。骨組みが終わりました。10.リウッドデッキ(2019年10月15日)ウッドデッキの床板を貼りました。乱形の石のカットを始めました。11.石貼り(2019年10月17日)アプローチの石貼りを行っています。階段の上の部分が貼り終わりました。12.土間コン(2019年10月24日)土間コンを打ちました。養生してから、残りのコンクリートを打ち込みます。13.芝張り(2019年10月26日)お庭の芝を張りました。ハイノキも植えました。14.土間下地(2019年10月29日)残りの土間の下地を行っています。砕石を入れて、メッシュ筋を敷き詰めます。15.土間コン(2019年10月30日)残っていた土間コンを打ちました。ブロックの天端も仕上げました。16.ネクスタ30S(2019年12月27日)下地に縁石を並べ、白砕石を入れました。その後、物置を組み立てています。17.フーゴRミニ(2019年12月28日)物置の設置が終わりました。駐輪場の設置も行いました。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。