上棟時にて上棟時の写真です。前日に土台敷きをして一気に骨組を組み上げます。同じメンバーで上棟作業をしておりますので、極端な話、会話なくとも連係プレーでどんどん組み上がっていきます。上棟作業を見られるお客様は凄く驚かれます。本日は金物の検査を行いました。この金物は、柱と梁をつないでいて後々見えなくなってくる箇所なのできちんとチェックを行います。バルコニー笠木、壁と屋根の取り合い等おうちの防水の要ですので、しっかりと確認をして次工程に進みます。台風の進路が気になる所です。断熱材施工が完了致しました。きれいに施工していただいております。炭化コルクバルコニーの内側に炭化コルクを施工した写真です。漆喰の下塗り兼、断熱材になります。炭化コルクの上に漆喰モルタルを塗ってから、漆喰を塗って、さらに漆喰ガードコートを塗布します。漆喰が仕上がるのはもう少し先です。漆喰モルタル炭化コルクの上に漆喰モルタルを塗りました!次はこの上に漆喰を塗っていきます。玄関にホワイトボード玄関にホワイトボードを設置しています。これがあれば、職人さん同士がやり取りをしたり、現場監督からのお知らせを書き込んだり、お絵かきできたり。床あったかT様のお家には、床暖房がつきます。ここだけ床暖仕様のフリーリングを使用します。ここだけ貼り方向を替えますので、どこからどこまで暖かいかわかります。11.2019年10月26日ちなみに貼った後はこんな感じです。外壁の3面はサイディングになります。外壁の漆喰塗りが完了しました。外壁の漆喰は炭化コルク→漆喰(下塗り)→漆喰(上塗り)の順に施工されています。さんの階段施工が完了しました!ここから蹴込みに漆喰を塗るための下地作りに入っていきます。足場解体しました外部工事が終わりましたので足場を解体致しました。続いて内部の仕上げに入っていきます。内部の漆喰が完了しました。内部左官が終わったら、乾燥するまで除湿器を設置します。5台~6台を持ってきて、同時にフル活動させて漆喰の除湿を行います。これから、内建具の吊り込み、照明器具、水廻り工事などに入っていきます。養生を取りました内外の工事がひと段落ついたので床の養生を取りました。玄関ドアも仮設のものから実際のものに吊り変えております。一部エリア対象外となるところがあります。詳しくはお問い合わせください。