信濃町で農業用水路の工事が始まりました。この工事は森の中なので、景観に配慮するため自然石を使った石積みの工事になります。近隣の皆様方にはたいへんご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。今週は、暑い日が続き外の仕事は大変でした。屋内でも熱中症になりますので水分はこまめに補給しましょう。今週は、下り線最後のスパンのコンクリート打設と防水工と舗装をしました。今週の作業状況写真です。来週は、区画線と排水施設の取付けとガードパイプを直して完成です。)コンクリートを打設しています。コンクリート打設2日目です。防水剤を塗っています。新しい舗装を打設しています。今週も雨が降らないと思っていたら土曜日に降りましたね。それもかなりの降水量ですね。これで少しは、水不足が解消されるのでしょうか?今週は、下り線最後のスパンの床版のはつりをしました。今週の作業状況写真です。来週は、いよいよ最後のコンクリート打ちと舗装です。)古い床版のコンクリートをはつっています。錆びた鉄筋をきれいにしています。鉄筋防錆剤を塗っています。毎日雨が少なく家庭菜園の水やりもたいへんです。今年は空梅雨で終わってしまうのでしょうか?またいつかの様にゲリラ豪雨が来なければよいのですが。今週は、下り線のコンクリートの打設をしました。今週の作業状況写真です。コンクリートを打設しています。この車でコンクートを練って排出しています。移動式ミキサー車です。あと残り1スパンです。梅雨というのに雨が降らないですね。現場の作業は進みますが水不足で大変なところもあるようですね。お湿りがほしいところです。今週は、下り線の床版のはつりをしました。上り線を開放したので随分橋の振動がなくなりました。こんしゅうの作業状況写真です。既設の床版をはつっています。錆びている鉄筋を防錆処理しています。関東甲信越もいよいよ梅雨に入りましたがいいお天気が続いています。今週は、上り線のコンクリートの打設と床版の防水、舗装を施工しました。これでようやく工事の半分が終了しました。来週は規制替えを行い、下り線の作業にかかっていきます。工事は、まだ半分ですが安全作業で行いますのでご協力をおねがいします。超速硬コンクリートを打設しています。打設したコンクリートに雨水が入らないように防水剤を塗っています。歩道も同様に塗っていきます。歩道の舗装をしています。車道の舗装をしています。