外構工事1.機能門柱(2019年9月3日)機能門柱の柱を立てました。養生してからポストなどを取り付けます。2.ポスト取付(2019年9月4日)インターホンとポストを取り付けました。インターホンはワイヤレス仕様になっています。3.機能門柱(2019年10月7日)ブロックの解体工事を行いました。機能門柱を取り付けました。4.鋤取り(2019年10月10日)ガレージの鋤取りを行いました。犬走りの鋤取りも行いました。5.砕石敷(2019年10月11日)土間の下地の砕石を入れています。6.ブロック積(2019年10月14日)境界のブロックを積みました。土間コンを打つため、木枠を入れています。7.枠組み(2019年10月18日)木枠を組み、マスの高さを調整を行いました。インターホンの取付も行いました。8.土間コン(2019年10月23日)土間コンを打ちました。量が多く、ポンプ車を使用しました。9.フェンス(2019年10月24日)フェンスの取付を行いました。土間の枠バラシも行いました。10.表札(2019年11月4日)機能門柱に表札を取り付けました。カーポートの雨樋も新規で取り付けました。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。