以下,記載のとおりでございます。東成井地内,契約額627万9,000円,請負業者は中沢機工株式会社でございます。以下,記載のとおりでございます。次に7ページ,予算執行状況調書,繰越についてご説明いたします。(補助),工事請負費,予算額が3,274万8,000円,契約額3,219万2,500円,残額55万5,500円,執行率98.3%でございます。中段の流域下水道事業の負担金が執行率0%となっておりますが,国からまだ請求が来ておりませんので,支出されていないため,執行率がゼロとなっております。工事請負費,予算額2,331万円,契約額2,316万3,000円,残額14万7,000円,執行率99.4%でございます。以下,記載のとおりでございます。)建築住宅指導課が所管いたします事業の11月末現在におけます予算の執行状況と入札の実施状況について,ご説明を申し上げます。ページは9ページになります。1番上にございます木の住まい助成事業は1,000万円の予算額に対しまして600万円を執行し,執行率は60%となっております。災害救助費までの7事業におけます予算の執行状況及び入札2件の実施状況につきましては,表に記載されているとおりでございます。)それでは最後に道路建設課の予算の執行状況についてご説明を申し上げます。資料の10ページから11ページをご覧いただきます。現年度でございますが,道路維持費といたしまして1億9,458万9,000円に対しまして,1億5,326万1,295円を執行しております。執行率が78.8%でございます。以下,記載のとおりでございます。次に12ページをご覧いただきます。繰越明許費でございますが,橋りょう維持費といたしまして827万4,000円の予算に対しまして825万6,150円を執行してございます。執行率は99.8%になってございます。以下,記載のとおりでございます。次に13ページをご覧いただきます。入札の実施状況でございますが,15件ほど入札を行っております。1番上の24単・市道B101号線−4舗装工事でございますが,1,018万5,000円で市村土建株式会社と契約しております。以下,記載のとおりでございます。��野委員長)以上で説明は終わりました。今の説明につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。関委員)資料1ページの1番下の八郷・新治線,これまだ終わってないんだよね。)本線工事は終わっておりますが,若干附帯工事としてまだ残っております。十文字の信号がありますが,その先に観光の看板が立っているかと思いますが,その部分の工事が若干残っております。関委員)トンネルの中に水が出ていますが,あれはどうなっているんですか。)トンネルの中に水がしみているというところですが,現場を調査してみたいと思います。関口副委員長)まず駅周辺整備のことでお聞きしたいんですが,駅舎は平成26年に完成ですか。)26年度の供用開始を目指して設計中で,来年度工事に入る予定でおります。関口副委員長)JRとの協議も多分していると思いますが,何か進展と言いますか,変更になった部分は別にないんですか。)計画の変更はございません。今駅舎の設計及び自由通路の設計をしておりまして,建築確認の段階で,県の建築指導課と検討を重ねております。関口副委員長)次に下水道課にお聞きしたいんですが,大分予算額より契約額が安い工事請負ですか,69%とか,何か所かありますが,これは執行率ですか。これはあとまだ工事が残っているということなんですか。工事請負費が69.3%,これの説明をお願いいたします。下水道課長)災害復旧工事でありますが,流域関連の設計委託等をお願いしたところ,災害にあてはまらない箇所等がありまして,工事に入らない部分がございますので,残額が多くなっております。��野委員長)ほかに発言はございませんか。��野委員長)ないようですので,本件については,以上で終結いたします。次に,その他の件といたしまして何かございましたら,挙手によりお願いいたします。)朝日トンネルにつきましては,開通当時大分ほこりが凄いということで,ジェットファンを回しまして,対応してきたわけなんですが,連絡がある度に行って,現在は手動でやるということで対応しているわけなんですが,内容的には,恐らくまだ路面のほうが,工事をやってコンクリートの粉がまだ残っているのかなと感じております。ダンプも結構通過量が多いものですから,そういったものでも排気ガスとか,そういう面も若干見受けられますが,主に道路の舗装のコンクリートの粉がまだ残っているのかなと感じております。あとはジェットファンを回して対応をしていきたいと考えております。前島委員)今次長から答弁をいただいたんですが,普通は工事が完成すれば,清掃をして引渡しをするわけですよね。それでもそんなにほこりというのは出るんですか。あとは要望という形で,ほこりが出ないように,よく指導と言いますか,実際に工事が完了したとしても,保証期間というのは1年間ぐらいあるわけでしょ。都市建設部長)トンネル内につきましては,コンクリート舗装ということで,目地のところを荒く,滑らないようにやっておりまして,その出っ張ったところが削られているという状況が確認出来ておりますので,それがほこりになっていると。それがある程度ならされてくれば,おさまってくるのかなと感じております。��野委員長)ほかに発言はございませんか。)美野里・八郷線につきましては,先ほど若干説明の中でも工事関係については,いま舗装工事の準備を進めております。大槻委員)買収が終わっていない地権者は,あと何名ぐらいですか。)美野里・八郷線につきましては,地権者はあと8名残っております。いま交渉はしておりますので、よろしくお願いいたします。��野委員長)ほかに発言はございませんか。��野委員長)ないようですので,その他の件を終結いたします。次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。36条の規定により,お手元に配付いたしました案文に示す理由を付し,閉会中の継続調査の申し出をいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。��野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。以上で,本日の都市建設委員会を閉会いたします。