図面を基に工事内容の確認、工事日程等の打ち合わせを行ないました。2.工事着工・遣方(2019年2月4日)本日より工事着工しました。建物基礎の遣り方を行いました。これから長い工事期間、お引渡しまで頑張っていきます♪3.基礎工事・根掘り(2019年2月5日)重機が入り、基礎の根掘りを行っています。順調に工事が進んでいきます。(2019年2月6日)本日雨天の為、作業は休工しましたが、現地にて設計士さんや各職方さん達と工事打ち合わせを行ないました。埋めてしまうのがもったいないです。5.基礎工事・捨コン(2019年2月7日)路盤に鉄筋を打ち込み、捨てコンクリートの高さのレベル設定をしています。先日もそうでしたが、一つ一つの作業が丁寧で綺麗です。埋めてしまうのがもったいない。6.基礎工事・ベース基礎枠組(2019年2月8日)捨コン打設後、ベース基礎の枠組みを行っています。順調に工事が進んでいますが、明日の天気、雪が心配です(-_-;)7.基礎工事・配筋(2019年2月11日)雪の心配もありましたが、工事も順調に進んでいます。ベースの枠組みが終わり基礎配筋を組んでいます。8.基礎工事・配筋(2019年2月12日)基礎配筋が組み終わりました。明日、ベース部分のコンクリート打設を行います。9.基礎工事・ベース生コン(2019年2月13日)ベース部分のコンクリートの打設を行ないました。明日、設備配管スリーブ入れ、立上りの枠組と段取り良く工事を進めていきます。10.現地調査(2019年2月13日)現場状況の確認後、富士見店にお伺いさせて頂きました。新店舗に移設予定の厨房機器等の現地調査です。コシのある美味しい讃岐うどん。設備配管のスリーブ入れを行ないました。12.基礎立上り型枠組み(2019年2月16日)基礎の立上り型枠組みを行っています。ボルトの位置も確認しながら作業を進めていきます。一か所、僕の図面見落としがあり、手間取ってしまいました。..13.立上りコンクリート打設(2019年2月18日)本日、立ち上がりのコンクリート打設を行ないました。ポンプ車を使い手際よく作業が進んでいきます。打設後、天端を均してしばらく養生期間をおきます。(2019年2月23日)基礎の型枠外し・埋め戻しを行い、基礎工事完了です。建築資材・金物が搬入となりました。基礎屋さんから大工さんにバトンタッチです。月曜日から引き続き工事が進んでいきます。15.大工工事・土台(2019年2月25日)大工工事が始まりました。平面図が立体的になってきました。(2019年2月26日)明日、上棟です。外部足場の先行組立工事を行いました。17.上棟(2019年2月27日)本日、無事に上棟を迎えました。クレーン車を使用しての高所作業がメインです。安全に注意して作業を進めていきます。18.上棟2(2019年2月27日)職人の皆さんが段取り良く手際よく作業が進んでいきます。徐々に建物の形が出来上がっていきます。19.上棟3(2019年2月27日)無事に躯体が組み上がりました。大屋根の野地板も貼り終わり建物の形がハッキリと大きく、迫力があります。各職方の皆さん、お疲れ様です。本日はありがとうございました。20.大工工事・下屋根(2019年3月1日)昨日は雨天の為、休工しました。一日ゆっくり休めて建方の疲れも癒す事が出来ました。下屋根を造っています。設計士さんを交えてサッシの最終確認・打合せを行いました。21.木工事・壁下地(2019年3月2日)屋根工事が終わり、筋交い・間柱等の取付に進んでいます。部屋の間取りも間柱が入る事で形が見えてきます。22.屋根工事・ルーフィング(2019年3月5日)屋根工事・防水ルーフィングを敷き、下地の取付です。雨仕舞が出来、雨の浸入を防ぐことが出来ました。23.店舗内土間下地(2019年3月6日)店舗内の土間下地になる砕石を敷きました。砕石の量は3m3程でしたが、久々にダンプ車の運転や、普段行く事の無い建材屋とそっちに気をつかいヘトヘトになってしまいました。(;'∀')24.大工工事・外部(2019年3月6日)そんな事には目もくれず、大工さん、黙々と工事を進めています・・・・(-_-;)外部構造用合板を貼っています。建物の形がハッキリしてきました。25.大工工事・外部(2019年3月12日)構造用合板が貼り終わり、軒天を組んでいます。いつもの事ですが、テキパキと段取り良く工事を進めています。26.屋根工事・たて平葺(2019年3月13日)屋根工事ガルバリウム鋼板たて平葺で屋根を納めていきます。27.防水・塗装工事(2019年3月14日)バルコニーFRP防水の工事を行いました。28.断熱材工事(2019年3月14日)吹き付け断熱材工事の準備です。通気層を設ける為に垂木の下端に紙製のマットを打ち付けて行きます。29.断熱材工事(2019年3月15日)屋根裏の通気層を設ける工事を行っています。サッシも搬入され、建物らしくなってきました。30.断熱材吹付工事(2019年3月23日)サッシの取付や電気配線の工事が終わり、本日、断熱材の吹き付け工事を行ないました。トラックからホースが伸びていき内部で工事が行われています。何やら現場がいつもと違う雰囲気です。?(2019年3月23日)内部に潜入です。SF映画のような光景です。泡のような物が膨らみ続けながら、現場内の姿を変えていきます。室内の温度も高く、何か生物が生まれてくるような感じがします。(2019年4月4日)大工工事も順調に進んでいます。店舗側の外壁は、杉板を貼って仕上げていきます。34.建具採寸・打合せ(2019年4月5日)内部建具や店舗ガラスFIX等の採寸、打合せを行いました。内部造作工事も順調に進み、店舗内の形がハッキリとわかるようになってきました。(2019年4月8日)店舗天井の仕上材を目透かし貼りで貼っています。仕上げはオイルでクリア塗装です。36.工事打ち合わせ・1(2019年4月9日)塗装部分の仕上げの打ち合わせです。外部や内装の仕上げ方、使用材料の打ち合わせをおこないました。引き続き厨房設備機器や空調機器の打ち合わせ・確認をおこないました。こちらの現場も賑やかになりました。38.内部造作工事(2019年4月10日)内部工事・順調です。壁の石膏ボードを貼って部屋の形がハッキリしてきました。木工事も完了に近づいています。日本酒を陳列する為の棚を造っています。一升瓶の大きさを知る為に用意しました。(もちろん空瓶)(-_-;)中身の方はお店がオープンしたら皆さんでグイっとやりましょ♪40.木工事・完了間近(2019年4月13日)木工事も完了間近です。クロス屋さんや塗装屋さん達の仕上げ工事にバトンタッチの準備が出来てきました。41.外部板金工事(2019年4月15日)外部工事も順調に進んでいます。ガルバリウム鋼板の波板を貼って仕上げていきます。足場が外れて全体の姿が早く見たいです。42.1F造作工事(2019年4月16日)1F店舗内造作工事です。うどんを打つ麺打ちスペースを造っています。(2019年4月17日)階段手摺を造って取り付けています。見た目、凄くシンプルな物ですが、実はなかなか納まりが複雑(-_-;)大工さん、自分で造って音を上げていました(;^_^A44.外部板金工事(2019年4月17日)外部板金工事も、細部の仕上げに差し掛かっています。FIXが納まる木部に加工した水切りを取り付けています。45.外部板金工事(2019年4月19日)外部工事も順調に進んでいます。外壁が貼り終わり、雨樋の取付が終われば外部工事もひと段落です。46.内部設備配管打合せ。打ち合わせを行っています。厨房設備機器の仕様を基に、土間のレベルを確認しながら作業を進めていきます。47.電気工事(2019年4月21日)照明器具やコンセント・スイッチの取付箇所の開口を進めています。48.塗装工事(2019年4月22日)本日より外部・内部共に塗装工事スタートです。先に外部塗装から工事を進めていきます。現在、下地処理を行っています。49.浴室工事・打合せ(2019年4月22日)浴室工事の現地打合せを行いました。二階設置の為、架台の位置・給排水配管の墨出しおこな・工事内容・日程の確認をおこないました。50.塗装工事(2019年4月23日)外部塗装工事の状況です。石板色で仕上げた軒天。引き締まった良い印象に仕上りました。51.内部塗装工事(2019年4月23日)内部の塗装工事も進めていきます。木部をオイルフィニッシュで仕上げています。52.店舗カウンター材・搬入(2019年4月27日)注文していた店舗カウンターが搬入されました。現在、養生がされているので拝見できませんが、仕上りが楽しみです。近々、取付工事を行います53.内部設備配管工事(2019年4月29日)内部設備配管工事です。厨房設備機器の仕様に合わせて給排水配管の工事を進めていきます。54.内部塗装工事(2019年4月29日)2Fでは塗装工事を進めています。ベニヤ張りの天井をクリア塗装で仕上げていきます。(2019年4月30日)天井クリア塗装・仕上りの状況です。ベニヤ貼りの天井がどの様な仕上がりになるのか楽しみでした。艶も程よく綺麗な飴色に仕上がっています。56.内部設備配管工事(2019年4月30日)厨房の給排水配管工事を進めています。各厨房機器の仕様に合わせ、配管の立ち上げ、グリーストラップの設置を行っています。設定する為の配管の状況です。私、個人的なことですが、構造の骨組みや配線・配管といった内部の姿に萌えてしまうところがあり、仕上がって隠れてしまうところが少し寂しく感じます。58.内部塗装工事(2019年5月8日)内部塗装工事・1F店舗の塗装工事を進めています。ベニヤ貼りの天井をクリア塗装で仕上げていきます。59.1F床工事(2019年5月11日)1F店舗厨房や客席の床工事を進めています。床仕上りの墨出しを行い、グリーストラップや桝の高さ調整も進めています。60.内装工事(2019年5月14日)内装工事・クロス下地のパテ処理が始まりました。(2019年5月15日)引き続き、クロス下地のパテ処理を行っています。今回からパテを変えています。粉塵が出にくく、パテの仕上りも良い優れものです♪62.設備配管工事・ガス配管(2019年5月15日)厨房機器のガス配管工事を行っています。配管工事が一通り終わると土間の準備に取り掛かります。63.土間工事(2019年5月17日)土間下地の様子です。路盤の転圧・スタイロフォームを敷き込み、ワイヤーメッシュを敷いて行きます。左官職人さんにメッシュの敷き方や、仕上げの納まりを教わりながら作業を進めました。明日、土間コンクリートの打設を行います。64.土間工事(2019年5月18日)コンクリートの打設を行っています。ポンプ圧送でコンクリートを流し込んでいきます。左官職人さん達との息もピッタリ♪スムーズに仕事が進んでいます。作業と言うには勿体無い時間でした。65.浴室組立工事(2019年5月18日)2階では、ユニットバスの組立工事を行っています。1階・2階共、工事が順調に進んでいます。66.土間下地(2019年5月20日)明日、厨房の土間コンクリート打設工事を行います。客席と同じく、スタイロフォームを敷き込み、ワイヤーメッシュを敷きました。67.建具工事(2019年5月20日)2階建具の吊り込み工事を行っています。仕上りに向けて現場が慌ただしくなっています。68.土間工事(2019年5月21日)2回目の土間コンクリート打設工事です。厨房内の土間を仕上げました。大掛かりな作業が一段落。(;^_^A69.木工事(2019年5月23日)土間工事を終えて仕上げに向けての工事が慌ただしく進んでいます。客席トイレ前に木製縦格子や棚板等の取付が終わりました。70.足場解体・外観(2019年5月25日)昨日、足場の解体を終えました。建物本体が露わになりました。仕上げ工事も、もうひと頑張りです。71.仕上げ工事(2019年5月26日)内部仕上げ工事です。厨房内、キッチンパネルを貼って仕上げていきます。他、基礎巾木もモルタルで仕上げています。72.建具工事(2019年5月27日)1F店舗内・建具の吊り込み工事が始まりました。客席に大きなFIXガラスも取付ました。73.建具工事(2019年5月28日)引き続き建具の吊り込み工事が進んでいます。店舗入り口の建具が吊り込まれました。一段とお店らしく仕上がってきています。メラミン材を貼って仕上げていきます。この後、クロスが貼られていくと、どんな仕上りになるか楽しみです。75.内装工事(2019年5月28日)明日からクロス工事スタートします。76.内装クロス工事(2019年5月30日)内装クロス工事、順調に仕上がってきています。クロスも一律ではなく、各部分ごとに貼り分けて仕上がっています。77.内装工事・CF(2019年5月31日)引き続き、内装工事です。クロスが貼り終わり、床のクッションフロアを貼って仕上げていきます。仕上げ工事、もう一息です。78.仕上げ工事(2019年6月1日)内装クロス工事も無事に終わり、照明器具の取付等の仕上工事が進んでいます。79.設備工事(2019年6月5日)オープンに向けて、現場の状況もかなり慌ただしくなっています。設備工事がメインに行われています。(2019年6月9日)厨房機器の設備工事を進めています。配置を図面で確認しながら、給排水の繋ぎを進めています。81.外部設備配管(2019年6月20日)外部設備工事を進めています。雨水枡を設置する工事をすすめています。先日24日よりオープン致しました。本日のお昼、やっぱり美味しかったですヽ(^o^)丿85.追加工事現地打合せ(2019年8月31日)オーナー様から網戸のご相談を頂きました。通常の納まりでは、店舗の美観が・・とのことで、設計士さん、建具屋さんと現地にてプランのご提案、打合せを行いました。本日からの季節メニュー。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。