外構工事1.鋤取り(2019年9月27日)犬走りの鋤取りを行っています。半分ほど鋤取りました。2.砕石敷き(2019年9月28日)芝生の敷き取りを行いました。その上に砕石を敷いています。3.縁石敷(2019年10月1日)縁石を並べています。その内側に白砕石を入れています。4.ピンコロ(2019年10月3日)ピンコロを並べ、花壇を作っています。縁石を行い、白砕石を入れています。5.根付け(2019年10月7日)門柱のブロックを積みます。6.リブラート(2019年10月9日)門柱を化粧ブロックで積んでいます。半分ほど積みあがりました。7.リブラート(2019年10月10日)化粧ブロックを積んでいます。あと少しで完成します。8.整地(2019年10月11日)整地を行いました。人工芝を張る予定になっています。9.レンガ(2019年10月15日)玄関前の石貼りの縁取りをレンガで行いました。敷地に砕石を入れています。10.レンガ敷(2019年10月16日)アプローチの縁取りにレンガを敷いています。11.レンガ敷(2019年10月17日)アプローチのレンガを並べました。12.レンガ敷(2019年10月18日)リンクストーンを張る為、縁取りをレンガで行いました。13.アラ打ち(2019年10月19日)レンガを並べました。その後アラ打ちを行いました。14.クローバーターフ(2019年10月21日)人工芝を張っています。防草シートを敷き、専用の接着剤で芝を張っています。15.エルドラドクォーツ(2019年10月24日)玄関ポーチ前の乱形石を貼りました。門扉も取り付けています。16.エルドラドクォーツ(2019年10月26日)門柱の裏側の乱形石のカットが終わりました。17.エルドラドクォーツ(2019年10月28日)石を貼り終えました。砕石を敷き、土間を打つための枠を入れました。18.レンガ敷き(2019年10月30日)アプローチをレンガで仕切りました。引戸のレールも設置しました。19.リンクストーン(2019年11月1日)土間コンを打ちました。リンクストーンを塗りました。20.エススライドB型(2019年11月6日)引戸の本体を取り付けました。車が入れるようになったので、裏側をブロック塀で塞ぎます。21.根掘り(2019年11月7日)根掘りを行っています。ブロックを6段積む予定です。22.根付け(2019年11月9日)根付けを行いました。ブロック6段積んでフェンスを取り付けます。23.ブロック積(2019年11月11日)ブロックを積んでいます。1日で完成しそうです。24.ブロック積(2019年11月12日)ブロック塀が積み上がりました。その後、フェンスを付ける予定です。25.フェンス(2019年11月13日)フェンスを取り付けました。埋戻しも行っています。26.整地(2019年11月14日)花壇の整地を行いました。あとガレージの整地も行いました。27.整地(2019年11月15日)防草シートを敷地に貼ります。雑草を片付け、整地を行っています。28.防草シート(2019年11月16日)防草シートを敷き詰めました。これで雑草が生えにくくなります。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。