外構工事1.鋤取り(2019年9月11日)鋤取りを行いました。その後、砕石を敷いています。2.根掘り(2019年9月27日)家の裏側にブロック塀を積みます。根掘りを行い、砕石を入れました。3.根付け(2019年10月2日)根付けを行いました。この上にブロックを積む予定です。4.ブロック積(2019年10月3日)ブロックを積んでいます。あと1段で完成します。5.ブロック積(2019年10月4日)ブロックが積み終わりました。その後埋戻しを行いました。6.白砕石敷(2019年10月5日)白砕石を入れています。半分ほど入れ終えました。7.白砕石敷(2019年10月8日)白砕石を入れ終えました。フェンスの柱を立てています。8.機能門柱(2019年10月10日)機能門柱を組み立てました。家の裏面のフェンスも取り付けました。9.カーポート(2019年10月16日)カーポートの骨組みを組み立てています。敷地いっぱいの寸法になっています。10.カーポート(2019年10月17日)カーポートの屋根材を取り付けました。レンガを並べています。11.レンガ敷(2019年10月18日)レンガを並べました。12.防犯カメラ(2019年10月19日)カーポートに防犯カメラを取り付けました。天気予報を見て土間コンを打つ予定になります。13.土間コン(2019年10月24日)土間コンを打ちました。養生してから、仕上げ工事を行います。14.枠バラシ(2019年10月26日)土間の枠を外しました。隙間に白砕石を入れています。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。