外構工事1.鋤取り(2019年8月28日)鋤取りを行いました。その後、砕石を敷いています。2.根付け(2019年8月29日)境界のブロックの根付けを行いました。門柱の根付けも行いました。3.ブロック積(2019年8月30日)門柱のブロックを積んでいます。家の周りを砕石で盛り上げました。4.ブロック積(2019年9月2日)門柱のブロックが積み終わりました。この上の美ブロ塗装を行います。5.植栽(2019年9月3日)お庭に植栽と芝を張りました。門柱に美ブロで塗装を行いました。6.プログコートフェンス(2019年9月4日)フェンスの柱を立てました。アプローチの見切りにピンコロを並べました。7.グルバストーン(2019年9月5日)アプローチに方形の石を貼りました。この後目地を詰めていきます。8.土間下地(2019年9月6日)土間の下地を行っています。バリカーも据えています。9.土間コン(2019年9月9日)土間コンを打ちました。量も多く、ポンプ車を使用しました。10.プログコート門扉(2019年9月10日)門扉の本体を設置しました。勝手口の扉も設置しました。11.プログコートフェンス(2019年9月11日)フェンスの本体を取り付けました。次は歩道改修を行います。12.歩道改修(2019年9月12日)歩道改修を行いました。L字溝を入れ替え、アスファルトを敷きました。13.アラ打ち(2019年9月13日)スロープのアラ打ちを行いました。14.手摺り(2019年9月16日)手摺りを設置しました。スロープをモルタルで仕上げました。15.フェンス(2019年9月17日)フェンスの本体を取り付けました。白砕石も入れています。16.表札(2019年9月20日)表札を取り付けました。車止めも設置しました。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。