吹田市|文化会館(メイシアター)改修工事の状況等をお知らせします(令和2年1月)このページではjavascriptを使用しています。広報の一環として、令和元年12月からのシンボルイラストをデザインした広告が工事の仮囲いに掲出されました。ホール、中ホールともに客席を撤去し、天井まで足場を組み上げて、天井の解体をしました。これから、新しい天井を組み立てるための鉄骨の溶接作業が始まります。天井は直天井に改修し、耐震性を高めつつ、質の高い音響性能を確保します。大ホール内壁はタイル張りのため、屋外同様に劣化状況調査を行い、タイル落下防止の補修も同時に行います。中ホール天井まで足場を組んで作業ホール天井解体作業ホール天井解体状況1ホール天井解体状況2屋根まで足場を組み、新しい天井を組み立てる作業を始めます。大ホールホワイエに1階から3階までのエレベーターを新設するため、地中梁設置など躯体工事を進めています。ホワイエの明るさを確保するためシースルーエレベーターを設置します。タイルの劣化状況調査が終わりました。タイルが落下しないように、浮きやヒビを確認したタイルに補修や張替えを施工します。音や粉塵に対しては、集塵機の使用や外部足場に防音シートを使用するなど工夫していますが、皆様にはご迷惑をおかけしています。ご理解のほどよろしくお願いします。