��野委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。��野委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。��野委員長)ないようですので,討論を終結いたします。これより採決に入ります。一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。��野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,所管事務の調査といたしまして,都市建設部の事務執行状況についてを議題といたします。平成25年度予算の執行状況,入札の実施状況を調査項目といたしまして,報告書を提出していただいております。)私から都市計画課所管でございます,8月31日現在の予算執行状況と入札の実施状況についてご説明を申し上げます。お手元の資料1ページをご覧頂きます。初めに,現年度の執行状況についてご説明を申し上げます。呼ばれている事業の一つで,上段から記載されてございます,貝地・高浜線,上林・上曽線,それから駅前・東ノ辻線,それと八郷・新治線の4路線の事業を促進中でございますけれども,昨年度の繰越額を優先的に執行するということで現在進めておりますので,各路線につきましては,記載のとおりの執行状況となってございます。次に,公園維持管理経費でございますが,こちらについては,年度当初からの委託契約分や,上期での工事発注となることから,記載のとおりの執行状況となってございます。次に,駐車場特別会計でございますが,こちらも年度当初からの委託契約となることから,記載の執行状況となってございます。続きまして,平成24年度繰越明許の執行状況についてご説明いたします。資料の2ページをご覧頂きたいと思います。繰越明許につきましては,合併特例債事業によるもので,上段から記載されております,貝地・高浜線,村上・六軒線,上林・上曽線,美野里・八郷線,駅前・東ノ辻線,八郷・新治線の6路線となってございます。貝地・高浜線と村上・六軒線につきましては,用地取得交渉が難航しておりますことや,土地改良区の同意を得るために時間を要していることなどから,記載のとおりの執行状況となってございます。その他,上林・上曽線,美野里・八郷線,駅前・東ノ辻線,八郷・新治線の各路線につきましては,用地買収や施工の同意が得られていることから,工事促進が図られており,記載のとおりの比較的高めの執行状況となってございます。次に,入札の実施状況につきましてご説明いたします。資料の3ページをご覧願います。はじめとする,美野里・八郷線の道路舗装工事や,駅前・東ノ辻線の交差点改良工事を含めまして9件でございます。内容につきましては,資料記載のとおりの実施状況となってございます。以上が,都市計画課の予算執行状況と入札の実施状況でございます。現年度分でございますが,委託料(逓次繰越を含む)としまして,予算額13億8,867万円に対しまして,7,536万152円を契約してございます。おけます,JR東日本水戸支社との今年度分の年度協定額としまして,この中の6,968万円を締結してございます。この金額でございますが,今年度におけます現時点で最低限で確実な金額ということで,信号通信移設の工事費としているものでございます。今後,施工業者が決まり次第,工事状況によりまして,変更があるものと考えてございます。その他,BRT専用道の地質調査業務委託,また,石岡駅構内にあります建物の補償調査の業務委託を契約してございます。次に,工事請負費でございますが,予算額3,050万円に対しまして,契約額892万5,000円。こちらは,BRTの専用駅前広場の整備工事の請負金額でございます。執行率としましては29.3%となってございます。公有財産購入費と補償補填及び賠償金につきましては,現在補償建物の調査中及び交渉中でありますので,未執行となっております。次に,繰越明許分につきまして,まず委託料におきましては,西口駅前広場整備で補償します家屋1軒の,補償の調査時点修正の業務として67万2,000円を執行しております。次の工事請負費につきましては,BRTの専用駅前広場工事の請負額2,551万5,000円を執行しております。公有財産購入費と補償補填及び賠償金につきましては,現在交渉中でありますので,未執行となっております。予算執行状況でございます。下水道課長)私から,下水道課所管の平成25年度予算執行及び入札実施状況についてご説明いたします。資料の5ページをお開き願います。初めに,予算執行状況調書(現年度)についてご説明いたします。内容につきましては,平成25年8月31日現在でございます。(補助)の工事請負費ですが,予算額3,612万円,契約額1,188万5,500円,残額2,423万4,500円,執行率32.9%でございます。以下,各事業につきましては,記載のとおりでございます。続きまして6ページをお開き願います。工事請負費ですが,予算額47万5,000千円,契約額0円,残額47万5,000円,執行率0%でございます。これにつきましては,新宅等の公共桝の取出しでございますので,現在のところありませんので,0%となっています。つきましては以上でございます。(補助)の工事請負費ですが,繰越額891万4,500円,契約額891万4,500円,残額0円,執行率100%でございます。以下,記載のとおりでございまして,三段目の流域下水道事業の負担金でございますが,県への支出となりますが,請求書がまだ来ていませんので,執行率が0%となっている状況でございます。繰越明許につきましては,以上でございます。