��野委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。��野委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。��野委員長)ないようですので,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第164号「市道の変更について」を採決いたします。本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。��野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。以上で,本委員会に付託されました案件の審査は,すべて終了したわけでありますが,これらにかかる委員長報告の取扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。��野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,所管事務の調査といたしまして,都市建設部の事務執行状況についてを議題といたします。平成25年度予算の執行状況,入札の実施状況を調査項目といたしまして,報告書を提出していただいております。)私から,都市計画課における平成25年度予算執行及び入札実施状況についてご説明申し上げます。お手元の資料1ページをご覧いただきます。現年度でございますけれども,最初に合併特例債事業の貝地・高浜線でございます。予算額7,500万円に対しまして,2,924万1,000円を執行してございます。執行率は39パーセントとなってございます。以下,3路線につきましては,記載のとおりの執行状況となってございます。次の公園維持管理経費,公園利用促進事業,駐車場特別会計につきましても,記載のとおりの執行状況となってございます。続きまして,2ページをご覧いただきます。平成24年度の繰越明許費分でございます。合併特例債事業6路線となってございます。最初に,貝地・高浜線でございますけれども,予算額8,387万5,510円に対しまして6,546万7,840円を執行してございます。執行率は78.05パーセントでございます。以下5路線につきましては,記載のとおりの執行状況となってございます。続きまして,3ページをご覧願います。いたしまして,契約額99万7,500円にて長谷川造園が請け負ってございます。以下16件の入札状況につきましては,記載のとおりの実施状況となってございますので,よろしくお願いいたします。それから,資料の最終ページになってございますが,資料1をご覧願います。こちらの資料につきましては,合併特例債事業6路線につきまして,平成25年度11月末現在での事業費ベースでの進捗状況を記載してございますので,この場にてご報告をさせていただきます。おけます,平成25年11月30日現在の予算執行状況につきまして,ご説明させていただきます。駅周辺の除草業務委託料など,合わせまして7,536万152円を執行してございます。892万5,000円を執行してございます。公有財産購入費と補償補填及び賠償金につきましては,現在交渉中でありますので,未執行となっております。67万2,000円を執行しております。工事請負費としましては,BRT専用駅前広場工事の請負額2,551万5,000円を執行してございます。公有財産購入費と補償補填及び賠償金につきましては,現在交渉中でありますので,未執行となってございます。予算執行状況でございます。下水道課長)私から,下水道課所管の平成25年度予算執行及び入札実施状況についてご説明いたします。資料の5ページをお開き願います。ついてご説明いたします。内容につきましては,平成25年11月30日現在でございます。(補助)の工事請負費でございますが,予算額3,612万円,契約額1,187万5,500円,残額2,424万4,500円,執行率32.9パーセントでございます。これは,国の補助金が要望額に対し,内示額が減額されていることにより未執行額が多く,執行率が低くなっているものです。減額分については,平成26年3月議会にお諮りしたいと考えております。(補助)の工事費でございますが,現在長寿命化計画による八郷水処理センター及び八郷中継ポンプ場の機器更新の設計を行っている状況ですので,執行率が低い数字となっています。以下,各事業においては,記載のとおりでございます。続きまして6ページをお開き願います。(単独)でございます。委託料予算額1,774万7,000円,契約額1,715万7,000円,残額59万円,執行率96.7パーセント,以下記載のとおりでございます。次の表の流域下水道事業の負担金でございますが,県より本年度の負担金について,まだ,請求が来ておりませんので執行率が0パーセントとなっております。ございますが,工事請負費,予算額47万5,000円に対し,契約額0円,残額47万5,000円,執行率0パーセントでございます。これにつきましては,新宅等の公共桝の取出し費用でありまして,取出しの設置申請の提出がありませんので,執行率が0パーセントとなっている次第でございます。以下,各事業においては記載のとおりでございます。続きまして,7ページをお開き願います。繰越明許についてご説明いたします。(補助)の工事請負費でございますが,繰越額891万4,500円,契約額891万4,500円,残額0円,執行率100パーセントでございます。繰越されました各事業においては以下記載のとおりでございます。次に,入札実施状況調書についてご説明いたします。入札につきましては,3件実施しております。ほか2件つきましては記載のとおりでございます。所管の事業における予算執行及び入札実施状況でございます。)建築住宅指導課が所管しております事業の11月末現在におけます予算の執行状況と,入札の実施状況につきまして,ご説明を申し上げます。資料の8ページをご覧ください。木の住まい助成事業は1,000万円の予算額に対しまして1,000万円を執行し,執行率は100パーセントでございます。以下,住まいづくり推進事業から,災害救助費までの8事業におけます予算の執行状況につきましては,表に記載されているとおりでございます。(2号棟,4号棟)長寿命化改修工事を株式会社進貢が,税抜き2,922万円で落札し3,068万1,000円で契約を結びまして,1月中の工事完了を予定しているところでございます。以上が,建築住宅指導課の予算執行状況と,入札実施状況でございます。道路建設課長)平成25年度道路建設課の予算執行及び入札実施状況についてご説明いたします。資料の9ページをお開き願います。11月30日現在の予算執行状況でございます。執行率は80.7パーセントでございます。各事業につきましては,以下記載のとおりでございます。続きまして10ページをお開き願います。繰越明許費でございます。最初に,道路維持費予算額706万6,500円に対しまして,契約額375万9,000円を執行しております。執行率は53.2パーセントでございます。以下,記載のとおりでございます。続きまして,11ページをお開き願います。入札実施状況でございますが,9月から11月までの入札状況でございます。325万5,000円,請負業者株式会社GIS関東でございます。以下記載のとおり,合計18件でございます。��野委員長)以上で説明は終わりました。今の説明について,質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。)入札実施状況における落札率の件でございますけれども,手持ちの資料がございませんので,後ほど資料を提出したいと思います。下水道課)私から,農業集落排水の各地区の接続率についてお答えしたいと思います。接続戸数でお答えしたいと思います。出し山地区が78.6パーセント,関川地区が59.0パーセント,石岡西部地区が41.4パーセント,東成井地区が87.4パーセント,恋瀬地区につきましては,10月1日に供用開始をしておりますが,まだ0パーセントとなっております。前島委員)今報告があった接続率の件ですが,関川地区と石岡西部地区,これは前年と比較して,どれくらい接続率が向上したかお伺いします。下水道課)前年度との比較につきましては,手元に資料がございませんので,大至急揃えたいと思います。前島委員)農集は課題となっている接続率が非常に低いということで,それについては努力はしていると思いますが,結果的に60パーセントになっていないということで,いかがなものかと思いますので,それについてはさらなる努力をしてもらいたいと要望しておきます。それと,落札率の件に関しましては,実際問題として,落札率が予定価格にあまりにも近づいていると思われますので,これについては,どのように解消していくかというのは大きな問題であり,質していきたいと思います。関口委員)駅周辺整備事業ですが,工事請負費は先ほどの説明だとBRTの発着場の整備だけということでしたが,残り2,100万円以上ありますよね。)本年度,BRTの工事の他に,西側にあります北公園,仮設の駅前広場ということで,そちらの工事を予定しております。現在,JRさんとの境界の場所におきまして電気設備等がありますので,その移設内容等について詰めておりますので,できれば早急に,年明けに発注したいと思っております。関口委員)そうしますと,年度内にこの予算は使うということで了解はしたのですが,その他に,JRと6月に駅舎工事の契約をしましたよね。)6月の19日に業務協定を締結して,現在建築の業者が決まりまして,他に電気とか光,信号通信の工事業者については現在選定中でございます。現場状況におきましては,施工ヤードを確保するために,現在,東側の人道跨線橋の北側と南側に有るわけなのですが,そこの施工ヤードの準備を,重機が入りまして進めている状態でございます。西側におきましては,施工ヤードを確保するため,既存の使っていない建物が6棟くらいあるのですが,それの解体を年明けから入ると伺っております。その他,年度内におきましては,仮設のトイレ設置,乗換跨線橋の設置,構内におきます電気設備の移設などを早急に進めさせて頂くということで,話は伺っております。関口委員)当初計画よりかなり遅れているように見えますので,27年の3月に遅れるのではないかという心配もありますし,震災などで資材が高騰したとか,事業者の努力が足りないとか,工事が遅れるのが危惧されるのかなと,再確認をしたわけでありますが,当初予定どおり,遅れを取り戻して,27年の春には終わると。)JRさんと話をした中では,やはり資材の高騰,復興関係,人員確保と,なかなか難しいと,そういった中で,手法的なものを検討しまして,27年春の供用開始に向け,今も取り組んでいる最中でございます。タイトなスケジュールであるということは,双方で確認しているところでございます。状況的には,社会情勢も大変厳しいと聞いておりますが,現時点では,努力してくださいということで,契約先にお願いはしております。関口委員)今日はそこまでしか答弁できないと思いますが,また来年度,状況を聞きたいと思っておりますので,よく調査しておいてください。鈴木副委員長)入札の件でお尋ねしたいのですが,今のところはひとりの業者が幾らでとったよという説明が出ていますがね,私は前から考えていますが,何社でやって何パーセントで取っているのかというのを私は調べたいのですが,建設課ではそういうことは出せないかい。〔「ホームページで出てるよな。��野委員長)暫時休憩します。−休憩−��野委員長)それでは再開します。他に発言はございませんか。��野委員長)ないようですので,以上で,本件については,終結いたします。次に,その他の件といたしまして,何かございましたら,挙手によりお願いいたします。��野委員長)ないようですので,この際,委員派遣による所管事務管外調査の報告についてを議題といたします。佐賀県鳥栖市,大分県由布市の視察につきましては,大変ご苦労様でございました。皆さまのご協力によりまして有意義な視察ができたものと考えております。本件につきましては,お手元に配付いたしましたとおり,報告書を作成いたしましたので,ご覧おき願いたいと思います。それでは,先の視察を振り返りまして,ご意見等がございましたらお願いいたします。��野委員長)今回視察いたしました各取組は,当市における今後の事業推進において,大変参考になるものと思っております。これらを今後の委員会活動の中で反映していきたいと考えておりますので,よろしくお願いいたしたいと思います。次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。36条の規定により,お手元に配付いたしました案文に示す理由を付し,閉会中の継続調査の申し出をいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。��野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。長時間ご苦労様でございました。以上で,本日の都市建設委員会を閉会いたします。