外構工事1.鋤取り(2019年8月23日)ガレージの鋤取りを行っています。2.砕石入れ(2019年8月24日)道路面の根掘りを行いました。その後、砕石を敷いています。3.根掘り(2019年8月26日)境界の根掘りが終わりました。擁壁の根掘りも終わりました。4.砕石敷(2019年8月28日)砕石を入れました。その後、転圧を行っています。5.根付け(2019年8月29日)境界のブロックの根付けを行いました。擁壁のベース基礎も打ちました。6.型枠(2019年8月31日)門柱を型枠で作っています。7.白砕石敷(2019年9月2日)白砕石を入れています。防草シートを敷き詰めているので、雑草が生えにくくなっています。8.型枠(2019年9月3日)型枠で門柱を作りました。角を固めて、生コンを打つ予定です。9.砕石入れ(2019年9月4日)埋戻しを行い、砕石を入れました。型枠の補強も行いました。10.縁石敷(2019年9月5日)花壇に縁石を並べました。道路面のブロックの根付けを行いました。11.擁壁生コン打ち(2019年9月6日)擁壁の立ち上がりの生コンを打ちました。道路面のブロックも積み上げました。12.白砕石敷(2019年9月7日)白砕石を敷いています。防草シートを敷き詰め、厚さ10cm入れています。13.白砕石敷(2019年9月9日)道路面にも白砕石を敷きました。ガレージにも砕石を敷きました。14.型枠バラシ(2019年9月10日)型枠を外しました。土間コンを打つため、木枠を入れました。15.土間下地(2019年9月11日)土間の下地を行っています。ゴム目地を入れ、土間を仕切っています。16.ゴム目地(2019年9月12日)土間を仕切る為、ゴム目地を入れました。これで砕石を入れていきます。17.土間下地(2019年9月13日)土間の下地を行いました。格子のフェンスもはめ込みました。18.土間コン(2019年9月14日)土間コンを打ちました。量も多く、ポンプ車を使用しました。19.表札(2019年9月17日)表札を取り付けました。インターホンもその中にはめ込んでいます。20.PCフェンス(2019年9月19日)PCフェンスとXWフェンスを取り付けました。その後ブロックを左官仕上げする予定です。21.土間コン(2019年9月25日)残っていた土間を打ち込みました。刷毛引きで仕上げています。22.モルタル塗り(2019年9月26日)ブロック塀をモルタルで塗っています。道路面を塗り終えました。23.植栽(2019年9月28日)花壇に植栽を植えました。枠バラシを行い、白砕石を入れています。24.植栽(2019年10月31日)植栽を花壇に植えました。擁壁の塗装仕上げが終わりました。Reserved,Copyright(C)2016コスモ住建ホーム株式会社プライバシーポリシーはこちら。