行っていると進捗率などの数字だけでは進捗状況が把握しづらいことがあります。この進捗状況を可視化し、問題の早期発見に効果を発揮するのが「稲妻線」です。進捗管理に「マイクロソフトプロジェクト」や「ガントチャートソフト」を利用していれば標準機能で稲妻線を描画できますが、EXCELの場合は簡単ではありません。EXCELで作成したガントチャートに稲妻線を描画できます。・稲妻線描画時に過去の稲妻線を最大999日分同時描画できます。※報告日を過去日に設定して描画すると報告日より未来日の履歴は削除されます。・報告日を選択することで任意の日付に稲妻線を描画できます。・報告日の稲妻線と過去日の稲妻線の色や幅等の書式をそれぞれ変更できます。・年末年始を12/26~1/7の範囲で自由に設定できます。・国民の祝日は自動計算しますので利用者が意識する必要はありません。・複数のブックを開いていても検索ボタンで描画シートをトップレベルに表示させることができます。・アクティブシートをブックまたはPDFで保存することができます。・タスクの依存関係を表すリンク線を描画できます。・マウスで開始日と終了日を設定できます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。