建築現場で覚えるべき知識・ノウハウ・数々の秘訣や本音を暴露していくよ。こ必要な工程表は当然2種類添付する必要がある。「全体工程」と「該当工種の工程」である。全体の工程はこのようになっている内の、この期間に今回提出する工事は行いますよ。いう周知を行うのが、工程表の役割である。工事の内容によっては、一般常識的に始めるであろう時期と実際の施工開始時期が大きく異なる場合があるから。「えっ、もう○○工事始めるの?」と、工事監理者さんに驚かれて説明をする場合もあるから。「もうすぐ工事を始めますよ」というアピールには「工程表の添付」は欠かせない。工程表を付けることで、もう1つアピールになる場合がある。それは、なかなか施工のスピードに合わせて決め事や施工図を承認してくれない工事監理者さんがいる場合に必要。「あの質疑の回答ないと工事に入れませんよ」と、工事監理者さんなどの決断や承認を促すのに非常に有効なのである。「お尻に火をつける」絶好の機会なのである。実際に施工計画書を提出すると、未決事項を抱える工事監理者さんから「え~。実際に一度は試してみる価値があると感じるよ。大前提が1つだけある。未決事項の決定についての「回答期間」が取れるくらい余裕を持った時期に提出することである。実は、早期に施工計画書を提出することが工事が進捗するにつれて段々と難しくなって来るのが実情。「早く施工計画書を提出しないと工事にかかれないよ」と逆に言われないように、十分に注意しようね。工事を始めるのか?を周知することが出来る。「そろそろ決定しないとマズいですよ」という無言のアピールとして使用することも出来るよ。設計事務所の回答を素早く引き出すためにはこちらの記事を合わせて読むと効果的だよ。負けるな新人!目指せ所長!0から始める建築現場...設計事務所に対して回答を早く貰う為の質疑の仕方のコツとは?設計事務所への質疑応答って担当者によって回答までの時間が本当にマチマチだよね。返ってくる担当者もいれば、何時までたっても返ってこない担当者もいる。(0)トラックバックは利用できません。この記事へのコメントはありません。この記事へのトラックバックはありません。返信をキャンセルする。検索:プロフィール作者:TM私の職業は「建築現場の現場監督」。何だかんだで15年働いている。その15年分のノウハウを若い現場監督さんのために、全て暴露しくよ。詳しいプロフィールはこちらあっ、ただし「社外秘」や「会社独自の技術」じゃ無いよ。「私個人の感じる本音」だよ。最近の記事おすすめ記事1地下外壁の鉄筋を上手に組むコツと注意ポイントとは?2020.02.28壁に設置されるスリットについて鉄筋担当者が理解すべき3つの事と...2020.02.26壁の開口補強筋の7割は意図が不明!とTMが感じる理由とは?2020.02.24ダブル配筋の壁筋端部にはコの字のキャップは必要か?2020.02.21驚愕!TMが新入社員の現場で見た壁筋の交差部の納まりとは?2020.02.19最上階の梁の定着は一般解の梁と何が違うのか?2019.02.15TMです。新年明けましておめでとうございます。