浦野さとみ街中にわずかに残された草地と木に対する都会人の愛着を甘くみてはいけない。それは2018年の中野区長選で現職を落とすほどの力になった。その後の様相は複雑で、区長を替えても止められなかった平和の森公園の破壊が、間近に迫った中野区議選にどのように影響するのかは読めません。結果は自公過半数割れ、平和の森公園の緑と広場を守る公約を掲げた候補がトップ当選でした)【この記事の概要】2019/3/15、平和の森公園第2工区工事の変更議案が中野区議会で否決、4/21の区議選を前に再び争点化の様相が強まっているため、これまでの経過、否決された議案の概要、議案と無関係に木が切られ草地広場が破壊されていく現状、及び区議会各会派の対応と主張をまとめました。2019/3/17記。区民は現職の田中大輔氏を落とし、平和の森公園の「緑と広場を守る」を公約に掲げた新人の酒井直人氏を新しい区長に選びました。工事について、中野区が元の計画と変更案4案の計5案を議会に報告。区は第2工区工事に関し2回の「語る会」で区民に5案を説明。決定した方針を議会報告のあと2回の意見交換会。第2工区を全面閉鎖し着工。区は工事変更議案を議会に提出せず。変更議案が緊急上程、自公の反対多数で否決。http://kugikai-nakano.jp/gian/19314203610.pdf。変更内容は議案に書かれていません。「案」を報告しています。内容は同じか、との議員の質問に、区は3/15総務委員会でそうだと答弁しました。http://kugikai-nakano.jp/shiryou/1931418913.pdf元の平和の森公園第2工区改修計画のうち、区民の反対が強かった300m陸上トラック/100m走路設置、築山にコンクリート製滑り台設置、BBQ場設置、樹木伐採/間伐が見直されています。竣工は従来の2019年7月から10月に延期。・草地広場の300mトラックと100mコースは「本工事においては設置を取りやめ」、代わりに草地広場周回園路の内側をゴムチップ舗装する。・草地広場の築山の上にコンクリート滑り台は「本工事においては設置せず」既存の築山存置。・バーベキューサイト予定地に災害時炊き出しスペースを設置。2020年4月BBQ場としての運用開始目指す。・中高木の間伐100本は検証のため「本工事においては実施しない」。低木は可能な限り存置、補植する。埋設は、元々の計画と変わりなく実施する内容でした。平和の森公園は北の妙正寺川に向かって傾斜しているため、300mトラックを作るには北側をかさ上げして水平にする必要があります。ところが地下に下水道施設があるため、草地広場には厳しい荷重制限と下水道施設トップライトによる高さの制限があります。区と日本設計は、軽い発泡スチロールを大量に埋める案により条件をクリアしました。・草地広場の築山は、近所の保育園児や凧揚げの子どもたちが駆けたり転げたりするのにちょうどいい低いなだらかな丘でした。変更案は、築山をコンクリート滑り台で覆う計画の中止で約500万円の工事減額となっています。入れ高く盛り直す工事は、元々の計画通り実施することになっていました。)・バーベキュー場として計画されていた設備は、もともとブロック舗装5区画と洗い場です。「災害時炊き出しスペース」というのは、同じものを同じ数だけ「災害時炊出しスペース」の名目で作ることに過ぎず、「災害時炊出しかまど」ができるわけではありません。10月の開園から半年間は「災害時炊出しスペース」として運用、煙など検証ののち2020年4月からBBQ場に。)・区は2/13の建設委員会で、第2工区で1万2000本の低木と57本の中高木を伐採すると明言しています。低木は「可能な限り存置」としているにも関わらず、この2つの数字は元々の計画と同じです。したがって伐採を見送る低木があったとしてもその数は大きくなかったと思われます。伐採する元々の計画は変更なし。埋設計画もそのままでした。いうか、もともと第2工区の樹木伐採のほとんどは、草地広場掘り返し/発泡スチロール埋設工事の支障として切られる木です。したがって中野区は議案提出の3日前の3/12から既に大量伐採を開始、議案を提出した3/15には中高木も伐採、3/16には草地広場全面掘り返しの工事を始めています。3/21草地広場にEPS搬入。