建築現場で覚えるべき知識・ノウハウ・数々の秘訣や本音を暴露していくよ。Links鉄骨をどのように建てるか?工事全体に影響を及ぼす花形工事を安全に攻略するためには3つのポイントがある。同様の影響を及ぼすことになる。そのくらい、鉄骨工事を安全に計画する事が重要であるということ。どのような順序で建てていくか?ということを計画することが重要。「建て逃げ」か?「積上げ」か?ヤードはどのように計画するか?ということだよね。後での手戻り作業が非常に多くなるから。「基本計画」をまず最初に決めることが重要。次に鉄骨の重量に対して揚重機の能力は十分か?を検討することが重要だよ。鉄骨は重量物で有るから、重量と作業半径の確認をしないと、いざ鉄骨を建てようとした場合に「計画倒れ」になってしまう可能性が非常に高いから。揚重機のサイズを選定することもある。重量物を安全に、目的の場所に運べるか?がとっても需要だよ。「あと1m届かない」なんて事が内容にね。揚重機の能力も合わせて記入することにより、あなたの検討結果を、わかりやすく表現できるよ。最後に鉄骨工事って当然高所作業のオンパレード。「鉄骨を組み立てる時に作業員はどうやって目的の場所にたどり着くのか?」を検討する。具体的には高所作業車などを使用して建て方を行うのか?直接登るにしても、建て方順を考慮してどの柱に昇降設備を設置するのか?などを検討しよう。安全ネットや、親綱などの安全設備の記入を建て方の計画図にはキチンと記入しようね。誰かが墜落すると、現場は必ず止まるし何よりも、自分の目の前で「人が堕ちる」という経験をしたくないよね。鉄骨工事における安全上の管理ポイントは、どのような順序で建てていくか?鉄骨の重量に対して揚重機の能力は十分か?墜落防止措置の方法はどうか?そして鉄骨工事は、鉄骨造の建物において一番メインな工事なので、安全面についても、品質や工程、原価の面においても1つの選択肢の間違いが大きく全体に影響する。事前の計画や段取りが非常に重要だよ。負けるな新人!目指せ所長!0から始める建築現場...現場監督の管理の基本「段取り八分」って何のこと?現場監督は、いかに計画的に物事を進めるか?がはっきり言って非常に大事。事前に計画が立てることが出来なくて、「行き当たりばったり」の仕事をしてしまうのであればいつか、現場は崩壊する。(0)トラックバックは利用できません。この記事へのコメントはありません。この記事へのトラックバックはありません。返信をキャンセルする。検索:プロフィール作者:TM私の職業は「建築現場の現場監督」。何だかんだで15年働いている。その15年分のノウハウを若い現場監督さんのために、全て暴露しくよ。詳しいプロフィールはこちらあっ、ただし「社外秘」や「会社独自の技術」じゃ無いよ。「私個人の感じる本音」だよ。最近の記事おすすめ記事1地下外壁の鉄筋を上手に組むコツと注意ポイントとは?2020.02.28壁に設置されるスリットについて鉄筋担当者が理解すべき3つの事と...2020.02.26壁の開口補強筋の7割は意図が不明!とTMが感じる理由とは?2020.02.24ダブル配筋の壁筋端部にはコの字のキャップは必要か?2020.02.21驚愕!TMが新入社員の現場で見た壁筋の交差部の納まりとは?2020.02.19最上階の梁の定着は一般解の梁と何が違うのか?2019.02.15TMです。新年明けましておめでとうございます。