建築現場で覚えるべき知識・ノウハウ・数々の秘訣や本音を暴露していくよ。Links今回からは、鉄筋工事における代表的な継手工法である「ガス圧接」についての施工計画書をお伝えしていこう。その他の「溶接継手」や「機械式継手」などは今回からの記事を参考にして頂けると幸いなんだけど、不明な点が有ればお問い合わせ等をして頂きたい。要望が多ければ、別途記事にすることも検討するかも。以前の鉄筋工事の施工計画書で結構ガッツリ書いたので重複する部分は軽く流して全体的にも短めにまとめようと考えているよ。鉄筋工事の施工計画書はこちら。工程表(圧接の時期)ガス圧接の工程は鉄筋工事と違って事前の手配ものがほとんどないので必要な時期(躯体工事の時期)の期間を何も考えずに線を引いておけば良いので簡単だよ。ここでもしも、ガス圧接以外の工法で「技量試験」を事前に行うのであれば、何時くらいに行うのか?を記載しておいても良いのかな?と感じるよ。施工業者や現場の管理体制も鉄筋工事と同じだね。1つだけ注意すべきなのは、施工業者が下請けを連れてくるか?なぜなら基本的には、ガス圧接工事は施工計画書に記載した有資格者で工事を行うのが基本なので、名簿にも載っていない「どこの馬の骨」なのか分からない作業員さんで施工するのはいかがなものか?という話になりかねないからね。事前に施工体制表や名簿に記載しておくことをオススメするよ。ガス圧接技量資格者の資格種別等(資格証明書等)ガス圧接に限らず溶接継手でも機械式継手でも資格は必要だ。1~4種まで資格があってそれぞれの種別で施工できる鉄筋径のサイズが決まっているのである。現場で施工する鉄筋径と各資格の種別を確認して、もしも、全てのサイズが施工できなければ「注釈」などを付けておかないと「おいおい。何にもチェックしてないやん!」と工事監理者さんに思われること間違いなしだよ。ついでに資格のまとめ方はそれぞれの有資格者の一覧のあとに必ず「資格証のコピー」を添付しておこうね。建物全体で圧接ヶ所が10,000ヶ所もあるのに名簿には2人!?となったら、あなたでも「大丈夫かいな?」と感じるよね。実際には、2人が専属の担当者となって10,000ヶ所施工するのかもしれないけど、途中でどんなトラブルが起こるかわからない。予定していた作業員さんが体調を崩して入院する。施工上のトラブルなどで1日にどうしても圧接すべき工区が増える。悪天候後などで人員配置がグチャグチャになる。要件で、予定していた人以外の作業員さんが現場に出向かざるを得ないパターンってあると感じるよ。予備的に応援の会社を数社予定しておこうね。今回はこのあたりでおしまいね。(0)トラックバックは利用できません。この記事へのコメントはありません。この記事へのトラックバックはありません。返信をキャンセルする。検索:プロフィール作者:TM私の職業は「建築現場の現場監督」。何だかんだで15年働いている。その15年分のノウハウを若い現場監督さんのために、全て暴露しくよ。詳しいプロフィールはこちらあっ、ただし「社外秘」や「会社独自の技術」じゃ無いよ。「私個人の感じる本音」だよ。最近の記事おすすめ記事1地下外壁の鉄筋を上手に組むコツと注意ポイントとは?2020.02.28壁に設置されるスリットについて鉄筋担当者が理解すべき3つの事と...2020.02.26壁の開口補強筋の7割は意図が不明!とTMが感じる理由とは?2020.02.24ダブル配筋の壁筋端部にはコの字のキャップは必要か?2020.02.21驚愕!TMが新入社員の現場で見た壁筋の交差部の納まりとは?2020.02.19最上階の梁の定着は一般解の梁と何が違うのか?2019.02.15TMです。新年明けましておめでとうございます。