生産機械はどんどん進歩し、合理化に多いに役立っています。生産機械には投資をするがIT化には投資をしない企業が多いように思えます。それはIT化は目に見えない合理化だからと思います。販売・経理・給与とは違って各社特有の仕事の流れがあるのでパッケージでは使い勝手が悪いのも理由の1つだと思います。エクセルが普及してきたのでエクセルで工程・生産管理をしている企業も多く見られます。ここからSQL等のデータベースを使ってシステム化するまでの前にVBAで自動化することをおすすめいたします。エクセルで工程・生産管理を作っている担当者は仕事の内容がわかっていますので「納期」を守る「生産期間」を短縮する「仕掛在庫」を少なくする等をいつも考えながら生産計画を作っています。そのノウハウをだれでもつかえるようにするのがIT化の目的です。日々の積み重ねによってしか目標は達成できません。以下のVBA実践塾の生産・工程プログラムが日本経済とくに大阪の中小製造業が元気になることを願っております。(部材展開)ボタンをクリック部材展開シート受注データの製品名に必要な半製品・部材の明細と数量と製作予定日数を拾い出す。半製品も展開した部材のみ展開シートも作成する。受注表シートから製造するのに必要な半製品と部材を検索して半製品名と部材名と個数をひろいだす。個数によって納期が異なるため個数を判断してその列を探し出す。個数によって納期が異なるため個数を判断してその列を探し出す。終われば受注表を受注明細に追加して次の受注入力のためにクリアにしておく。シートを判断しながら入力する。部材シートの在庫を判断しながら入力する。半製品シートの在庫を判断しながら入力する。(製品作成予定)のボタンをクリックすると製品製作予定シートが出来、受注明細シートの製作依頼中数量に加算、製品シートの製作依頼中数量に加算される。元に日付カレンダーのついた製品製作予定シートに完成日に数量・作業日に*をつける。製品製作予定シートは月次更新で毎月作成されるシートです。2014/11月分の場合は2014/11/1から2014/12/31までのカレンダーになり営業日土日は自動で1がつくが祭日は考慮していないため1をつけてください。年間カレンダーがあればそこから自動で区分をつけることができます。線付けボタンをクリックすると工程の期間に線をつけることができます。製造指図書シートから受注明細シートの製作依頼中数量を加算しておく受注データの進捗を見るため。終われば製造指図書を製造指図書累計に追加して次の製造指図書入力のためにクリアにしておく。ボタンをクリックすると半製品部材展開シートが作成されます。半製品作成予定シートができます。追加して次の製造指図書入力のためにクリアにしておく。部材検索マウスを部材を入力するセルの上にある(セルがアクティブ)な時に部材検索ボタンをクリックします。buzai.Textでアクティブに代入します。