M様邸1.2020年02月22日クロス工事クロス工事も順調に進んでいます。クロス工事は先に天井のクロスから施工して行きます。基礎工事後に行う外部配管工事を行っています。深い所に埋設する汚水管を施工しています。自然勾配を利用し、浄化槽まで配管して行きます。3.2020年02月20日コーナーテープ施工クロスの職人さんが現場に入って来ました。クロス工事の最初は出角と呼ばれる角に、コーナーテープと呼ばれる専用テープを貼って行くところから始まります。テープが貼れたら次はパテ打ちに進んで行きます。先行塗装工事クロスや漆喰工事の前に、積層材などの木に先行塗装を行っていきます。色の濃いウォルナット色で先行塗装を行いました。先行塗装が終わると内装工事に着手して行きます。大工さんの作業が終わると、電気屋さんが壁や天井のプラスターボードに穴を開けて行きます。この工程を先行開口と言います。ダウンライトや警報機、エアコンの吹き出し口などが取り付けられて行く予定です。内部建具取付け大工さんが内部建具を取り付けてくれました。これにて大工作業は完了となります。階段下のスペースですが出来る限りスペースを造り、収納スペースにしています。枕棚施行中2階のウォークインクローゼットの枕棚を施工中です。クロスで仕上げる為、棚はホワイトの棚を使用しています。畳コーナー奥のカウンター下に杉板を施工しました。畳コーナーも段々と仕上がって来ました。大屋根の上に太陽光パネルを設置しました。長州産業社製の約3.5Kwの要領になります。13.2020年01月31日キッチン背面収納キッチンの後ろに造作背面収納を造っています。大きな上吊りの4枚戸で、ユーティリティールームの間仕切り兼、背面収納の目隠し扉を兼用して行きます。げお家の外部の電気工事を行いました。外用のコンセントは、パナソニック社製のスマートデザインシリーズで施行しました。玄関に造作カウンターを施工しました。花瓶などを置くにはちょうどいいサイズです。木枠の中には、お施主様に作成して頂いたフュージングガラスを入れて行く予定です。しに板金を巻き、雨樋を取り付けました。外部の工事もラストスパートになって来ました。畳コーナーの奥に一段下がりのカウンタースペースを施工中です。カウンター正面の丸窓がとてもいい雰囲気ですね♪もうひと手間かけて仕上げて行く予定です。化粧柱と桁に塗装を行っています。外壁や軒天材の色に合わせ、シッケンズのエボニーと言う濃いめの茶色で塗装を行っています。大工さんがキッチンのカウンターを施工中です。キッチンシンクの反対側には3つの造作収納が付くので、奥行のあるカウンターになっています。20.2020年01月21日リビング格子リビングとダイニングの間の壁に格子壁を施工しました。玄関とシューズクロークの天井に杉板を貼りました。M様邸では他に洗面脱衣室にも杉の天井板を施工します。天井プラスターボード貼りパッシブエアコンの配管がセット出来たので、天井にプラスターボードを貼りました。千鳥貼りと言う工法で、910mmずつズラしながらボードを貼って行きます。畳コーナー下地組み畳コーナーの下地を組みました。収納する物を予めイメージし、一番右の収納スペースは広く設定しています。幅のある物でも収納出来そうですね♪24.2020年01月16日パッシブエアコン配管1階と2階の天井裏に、パッシブエアコン用のダクト配管をセットしました。エアコン本体は2階の天井裏に設置しているので、2階と1階の壁の一部にダクトスペースを設け、1階の天井裏と床下までダクト配管を落として行きます。内部建具枠取付け内部建具の枠材を施工中です。LIXIL社製の既製品建具になります。片引き戸で扉が引き込まれる所は薄い壁が出来て行きます。外壁板などの施工が完了すると、コーキング工事に進みます。外壁サイディング板などの継ぎ目に、専用のシーリング材を施工して行きます。外壁材の色に合わせてシーリング材を施工します。大工さんが天井下地を施工してくれました。天井に貼るプラスターボードや杉板に合わせて下地の向きなどが変わります。M様邸では、濃い目の木目調の軒天板を施工させて頂きました。け外壁のサイディング板が施工出来たら、軒天の工事に進みます。軒元には通気部材を取り付け、屋根裏の換気がしっかり出来るように施工して行きます。階段工事2大工さんが、ほぼ一日がかりで階段を掛けてくれました。自然塗料のウォルナット色で先行塗装を行っています。外壁工事2順調に外壁の工事も進んでいます。上側のサイディングは横貼りで施行しています。階段工事1大工さんが階段工事の準備をしています。この材料は側板と言い、足元の側面に付ける板になります。プレカットを行い先行塗装も行っています。外周部PB貼り床が貼り終わり、お家の外周部にプラスターボードを貼りました。このプラスターボードにエスタコやクロスを施工して行きます。外壁のサイディング工事に着手しました。M様邸では上下で材料を貼り分ける為、中間部分に水切り材を取り付け施工します。下材の高さは、お施主様が悩みに悩んだ高さになります。床の飫肥杉床を施工中です。飫肥杉が納品されて来ました。3cmの厚さもある床材です。キズ付きが少し気になるようですが、夏でもサラサラな感触が大人気の床材になります。気密シート施工M様邸ではパッシブエアコンを採用して頂いているので、室内の外周部に気密シートと呼ばれるビニールシートを施工しました。サッシ廻りにもしっかりウレタン材で気密を調整しています。外部サッシに窓枠材を取り付けました。M様邸では杉の無垢材を使用しています。さんが屋根断熱材を施工中です。断熱材が敷き均せるように屋根断熱下地組みを行いました。屋根裏と断熱材の裏側で通気が取れるように施工しています。さんが、外周部の壁に下地材と断熱材を施工しています。合わせて屋根面にも断熱材を施工してくれました。いつもの天井断熱施工とは違う、屋根断熱の施工になります。サイディングを貼る為の下地を施工しました。今回、M様邸では縦貼りと横貼りを合わせて施工する為、下地の向きも変えています。下地材は、もちろん檜の材料を使用して施工しています。大工さんが付けてくれた外部サッシの枠に、サッシ屋さんがガラスを取り付けてくれました。LIXIL社製のサーモXシリーズの商品になります。ガラスとガラスの間に、熱の伝わりを抑える為のアルゴンガスが入っています。外部サッシを取り付ける前に、ベランダの床にFRP防水塗装を行いました。工事中にいろいろ汚れたりするので、最後にキレイに仕上げ塗装を行う予定です。透湿防水シート張り外周部のブルーシートを剥がし、透湿防水シートを施工中です。内部の湿気などは外に通しますが、外部からの水は中に入れない不思議なシートです。丸まって垂れている配線は、今後ダウンライトを取り付け仕上げて行きます。大工さんが外部のサッシ枠を取り付けてくれました。M様邸では、外観色がブラックで内観色がクリエラスク色の組み合わせになります。穴の開いたビス穴は、窓枠材を固定する為のビス穴になります。さんが現場に入り、工事に着手しました。M様邸ではお家内の気密性を上げる為に、お家の外周部にはこの様な専用のカバー材を施工します。BOXが付くと、配線を施工して行きます。大工さんが、外部サッシを付ける前に窓台に透湿防水シートを施工しています。水漏れ対策の工事になります。アンシン建設では標準の施工になります。さんが、2階のトイレや洗面台の給排水管を施工してくれました。排水音が気にならない様に、排水管には遮音材を巻き付け施工しています。青色の配管は水用の給水管になります。大工さんがベランダ下地と呼ばれる床を施工してくれました。耐火野地板と言う専用の材料を使用します。1/50の水勾配が床に付けられています。電気配線立会いお施主様に現場に来て頂き、電気配線立会いを行いました。お手製のなんちゃって照明スイッチなどを社員でペタペタ・・・。図面での事前説明は出来ていますが、やはり直接現場で説明するとお施主様の感じ方も様々です。上棟を終え、早速屋根工事に着手しました。瓦を固定する為の樹脂製の瓦桟を施工しました。これから瓦を屋根の上に荷上げし、1枚1枚固定して行きます。さんが耐震工事を進めています。斜めに入れる筋交いや、柱間の間柱を入れ専用の金物でしっかり固定して行きます。ネジの長さや本数まで、しっかりチェックして行きます。無く上棟を終える事が出来ました。朝から終始、笑顔だったお施主様。上棟6陽が傾いてきた中、ラストスパートで屋根野地板合板を施工中です。この写真も、ただ単に監督的好きなアングル写真です。上棟5屋根垂木を施工中です。監督的好きなアングル写真です。上棟42階の梁が組め、屋根の形を作る母屋組みを行っています。“母屋束”と呼ばれる長さの違う柱束で屋根の勾配をつけて行きます。上棟32階の床合板を施工中です。床板には、2階用の柱が梁にささる様に予めプレカットで穴抜き加工がされています。上棟21階の梁が組めました。梁より伸びている柱が“通し柱”と呼ばれ、2階の梁と連結して行きます。上棟1お天気にも恵まれ、いよいよ上棟日を迎えました。今から1階の柱を建てて、梁を組んで行きます。床下の必要な工事が終わり、棟梁が床合板を施工中です。床合板は24mmの厚さがあり、この上に30mm厚の飫肥杉フローリング材を施工して行きます。大引き施工完了9cm角の大引きと呼ばれる土台材を施工しました。大引きは、この様に鋼製束と呼ばれる金物で基礎の底から固定して行きます。鋼製束の足元部分には防蟻剤入りのウレタン材で断熱処理を行います。床下配管セット何やら太い配管が現場へ運ばれて来ました。M様邸ではパッシブエアコンと呼ばれる全館空調設備を施工します。室内ユニットで暖められた空気などが、この配管を通じ床下へ送られて来ます。さんが床下の給排水管を施工しています。排水管がズレない様に、基礎のコンクリートにしっかり固定して行きます。施行が終われば、またウレタン処理を行います。底面や外周部の立ち上がりに断熱材を施工中です。大工さん2人掛かりで施行中です。棟梁が現場に入り、土台工事に着手しました。土台材にアンカーボルトやホールダウン用の穴をドリルで開けて行きます。土台材は桧の12cm角になります。M様邸では、床下断熱施工ではなく基礎断熱施工を行います。全てサイズを確認し、現場でカットしながら施工して行きます。型枠を外し、水平検査を行いました。玄関タイルを貼る為のコンクリート下地を打設する前に、しっかり断熱材を入れて行きます。日程を再調整し、天気のいいタイミングでコンクリートを打設出来ました。バイブレーションをかけ、コンクリート内の余分な空気などを抜きながら作業を行います。養生期間をしっかり取り型枠を外して行きます。内側の型枠を施工中です。型枠が組めたら、アンカーボルトやホールダウン金物をセットして行きます。雨が降って来たので、この日のコンクリートの打設は急遽延期にしました。日程の再調整を行います。71.2019年10月24日ベース打設完了ベースの打設が完了しました。次は内周部に型枠をセットし、アンカーボルトやホールダウン金物をセットして行きます。基礎の外周部の型枠をセットし、ベースと呼ばれる基礎の底側部分のコンクリートを打設しています。外周部で30cm、内周部で15cmの厚さのコンクリートを打設して行きます。決められた太さの鉄筋、決められた間隔・組み方。コンクリートで隠れてしまう所ですが、しっかり検査確認を行っていきます。捨コン墨出し捨コンが乾いたら墨出しを行い、型枠をセットする金物を捨コンに固定して行きます。基礎の直線寸法だけではなく、対角寸法なども測定し歪み等を確認します。砕石をしっかり転圧後、防湿シートを敷き捨コンを打設中です。捨コンは5cmの厚さでコンクリートを打設して行きます。乾いたら、この捨コンの上に墨出しを行い正確な基礎を造って行きます。掘方を終え、15cmの厚さで砕石を敷き均しました。転圧掛けも行っていきます。基礎掘方スタート職人さんが重機を使い、掘方と呼ばれる掘削作業を行っています。木枠に糸を張り、図面通りの深さまで掘れているかなど確認して行きます。外回り・内回りで15cmの段差を付けて掘方を行っていきます。正確な基礎を造る為に、まずは木枠で丁張りを行います。この木枠の上側横桟天端が基礎天端から10cm上がった基準位置になっており、様々な工程の基準高となって行きます。3日間かけて直径約60cm、41本もの補強杭の施工を行いました。養生と言う乾かせる期間を設け、基礎工事に着手して行きます。地鎮祭が終わり、いよいよ本格的に現場工事に着手しました。M様邸では、柱状改良と呼ばれるコンクリート状の杭を7mの深さまで施行して行きます。定休日/水曜日モデルハウスイベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。